VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cuối tháng 12 phải hoàn thành Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Chiều 10/9, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về trình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi. Cùng dự có đại diện các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Theo Báo cáo của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, kinh phí GPMB tăng thêm 80 tỉ đồng thành 386,4 tỉ đồng theo Quyết định số 2856/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư đoạn Năm Căn - Đất Mũi. Đến nay, đã bố trí đủ 385,114 tỉ đồng, cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác GPMB đoạn thị trấn Năm Căn còn chậm.

Về công tác triển khai thi công, đoạn Km0+00 - Km11+800 thuộc địa bàn huyện Năm Căn đã thông xe kỹ thuật 3 cầu: Kênh Cái Tắt, Sáu Nạn và Trại Lưới; các gói thầu về xây dựng phần đường tiếp tục được triển khai thi công và cơ bản cũng đã hoàn thành. Đoạn Km11+800 - Km51+300 thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển, khối lượng thực hiện toàn đoạn đạt khoảng 74%.

Đối với hệ thống mốc cao độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, do Dự án dừng giãn tiến độ từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2014 nên khi tái khởi động lại Dự án có nhiều mốc bị mất do cải tạo vuông tôm hàng năm của các hộ dân. Về việc này, Bộ GTVT đã cho phép khôi phục lại hệ thống cọc mốc, sau khi khôi phục hệ thống cọc mốc Dự án theo hệ thống mốc quốc gia thì có sự sai lệch về hệ thống mốc cao độ của Dự án (bước thiết kế kỹ thuật) với hệ thống mới khôi phục.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và huyện Năm Căn để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác GPMB; chủ động mời Hội đồng nghiệm thu nhà nước đi thăm, kiểm tra Dự án, đồng thời báo cáo phản ánh các vấn đề còn tồn tại với Hội đồng và báo cáo Bộ về kết quả thực hiện trong tháng 9; trước 30/10 phải cơ bản hoàn thành các định mức Bộ giao và đến cuối tháng 12/2015 phải hoàn thành thông xe toàn tuyến.

Về hệ thống mốc cao độ của Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đồng ý cho phép cập nhật cao độ, tọa độ đoạn Năm Căn - Đất Mũi theo hệ thống mốc quốc gia, trong đó các công trình đã hoàn thành có chênh lệch cao độ, Cục QLXD&CLCTGT tham mưu giải pháp xử lý, các hạng mục công trình đang thi công cần điều chỉnh theo đúng thiết kế theo hướng tiết kiệm nhất.

Về thủ tục thanh quyết toán, Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động làm việc với các nhà thầu để bảo đảm các hồ sơ thanh quyết toán phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trong vòng 6 tháng sau khi hoàn thành, công trình phải được nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây