VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tăng tốc đẩy nhanh tiến độ 12 nhà ga Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Chủ trì cuộc họp về các công việc liên quan đến Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, chiều nay (14/9), Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công 12 nhà ga của Dự án này.

 Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp
kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), các nhà thầu phụ đã có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cụ thể các hạng mục lao dầm, đúc dầm, khu depot, ray, đoàn tàu, tiến độ thực hiện các nhà ga, tiến độ giải ngân…của Dự án.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu và các đơn vị liên quan đến 30/9 tới đây phải hoàn thành xong báo cáo tiến độ các hạng mục chính của Dự án bao gồm nhà ga, khu Depot, lao lắp dầm...; đồng thời với đó phải phê duyệt được dự toán.

“Cuối tháng 9/2015, Tổng thầu phải hoàn tất việc ký hợp đồng với 12 nhà thầu phụ. Từ giờ đến lúc ký hợp đồng, các nhà thầu phụ vẫn tổ chức thi công bình thường. Các nhà thầu phụ phải tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công 12 nhà ga Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông; các nhà thầu phụ cũng phải có người theo dõi trực tiếp về vấn đề an toàn tại 12 nhà ga”, Thứ trưởng yêu cầu.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị triển khai công tác đúc dầm đúng như giai đoạn 1. Tốc độ lao lắp dầm phải bằng với tiến độ đúc dầm. Tổng thầu phải tiến hành lao lắp dầm cả lao dọc và lao ngang để đẩy nhanh tiến độ lao dầm. Cuối tháng 1/2016 phải hoàn thành việc lao dầm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng thầu phải có thái độ dứt khoát trong các quyết định của mình về Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông; ký hợp đồng với tất cả các nhà thầu phụ; xử lý vấn đề kinh phí và định kỳ làm việc với Ban Quản lý dự án đường sắt để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây