VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Hoàn thành nâng cấp QL91 trước 31/12

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 (đoạn Km14+000 - Km50+889) và QL91B (đoạn Km0+000 - Km15+793), chiều ngày 30/9.    

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp QL91

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp QL91

 

Ông Nguyễn Văn Khang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang cho biết, QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 có bề rộng mặt đường nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL. Do vậy, việc sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp QL91 đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực ĐBSCL, giảm thiểu tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường then chốt nối Cần Thơ và An Giang.

QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 sẽ được cải tạo, nâng cấp đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; mặt cắt ngang nền 12m, mặt 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới; sửa chữa tăng cường 9 cầu. Đối với QL91B đoạn Km0+000 - Km15+793, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; toàn tuyến có 22 cầu. Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 cải tạo, nâng cấp QL91 hoàn thành 31/12/2015; giai đoạn 2 mở rộng, tăng cường nền, mặt đường QL91B hoàn thành 30/6/2016. Tổng vốn đầu tư trên 2.000.000 triệu đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 9 tháng 9 ngày.

Về những vướng mắc trong công tác GPMB, ông Nguyễn Văn Khang cho biết, QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 có 2.690 hộ GPMB, hiện có 2.677 hộ đã bàn giao mặt bằng (đạt 99,52%), còn 13 hộ chưa bàn giao mặt bằng (chiếm 0,48%); các công trình hạ tầng kỹ thuật vướng chủ yếu là đường điện trung, hạ thế, đường dây thông tin, đường ống cấp nước. Đối với QL91B đoạn Km0+000 - Km15+793, ranh thi công so với ranh GPMB năm 2002 còn tồn tại khoảng 60 căn nhà trong ranh GPMB 2002, hiện tại phát sinh vướng mắc do một số hộ dân yêu cầu bồi thường và cản trở thi công.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp QL91

Quốc lộ 91 Km46 (Ảnh Internet)

 

Đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh trong quá trình triển khai Dự án nhìn chung các đơn vị đều triển khai công việc tích cực, đã tăng cường công tác phối hợp, nhà đầu tư quản lý tương đối tốt về tiến độ; cùng với đó, TP Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB, giải quyết đền bù cho các hộ dân, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật…

Tuy nhiên thời gian không còn nhiều, Thứ trưởng yêu cầu Nhà đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ trước 31/12/2015 phải hoàn thành cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889; 30/6/2016 phải hoàn thành mở rộng, tăng cường nền, mặt đường QL91B đoạn Km0+000 - Km15+793.

Thứ trưởng yêu cầu Nhà đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổng rà soát các thủ tục pháp lý, giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng BOT, hợp đồng tín dụng; công tác rà soát, kiểm toán, tổ chức thi công; công tác GPMB; đồng thời xây dựng tiến độ tổng thể, tiến độ xây dựng nhà điều hành, trạm thu phí; chuẩn bị công tác quyết toán.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây