VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án VRAMP

Chiều 2/10, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) nhằm tổng kết quá trình giám sát thực hiện dự án này.

 Tham dự buổi làm việc có thành viên đoàn giám sát gồm các chuyên gia cao cấp về giao thông của WB; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc các Bộ: GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước VN; Tổng cục Đường bộ VN; Ban QLDA 3.

Dự án VRAMP sử dụng vốn vay WB có tổng mức đầu tư khoảng 301,3 triệu USD, tương đương 6.305,50 tỷ đồng (gồm 250 triệu USD vốn vay IDA, 1,7 triệu AUD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc tương đương 1,5 triệu USD và 50 triệu USD vốn đối ứng); do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, Tổng cục Đường bộ VN là chủ đầu tư, Ban QLDA 3 là cơ quan quản lý dự án.

Dự án bao gồm 4 hợp phần chính: Hợp phần A - Quản lý tài sản đường bộ; hợp phần B - Bảo trì tài sản đường bộ; hợp phần C - Nâng cấp tài sản đường bộ; hợp phần D - Tăng cường năng lực cho Tổng cục ĐBVN.

Các mục tiêu phát triển của Dự án VRAMP là tăng cường hiệu quả và tính bền vững của công tác quản lý và bảo trì tài sản đường bộ được Bộ GTVT thực hiện cho mạng lưới đường bộ quốc gia Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện Dự án VRAMP được Đoàn giám sát của WB đánh giá đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Trong hợp phần A, việc tuyển chọn tư vấn xây dựng khung dữ liệu đường bộ, hệ thống quản lý tài sản đường bộ và các kế hoạch quản lý tài sản đường bộ đang trong giai đoạn cuối cùng; dịch vụ tư vấn sẽ bắt đầu trong tháng này. Trong hợp phần B và C, 14/15 hợp đồng xây lắp đã được trao hợp đồng, hợp đồng còn lại đang trong giai đoạn đấu thầu cuối cùng; tất cả các dịch vụ tư vấn trong hợp phần này, bao gồm tư vấn giám sát thi công và tư vấn kiểm toán, đều đã được lựa chọn và sẵn sàng thực hiện dịch vụ. Dịch vụ tư vấn vận hành Quỹ Bảo trì đường bộ thuộc hợp phần D đang trong giai đoạn đánh giá kỹ thuật, dự kiến việc lựa chọn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 tới đây. Như vậy, dự án đang bước vào giai đoạn thực hiện và dự kiến công tác giải ngân sẽ được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Đoàn giám sát của WB làm việc với Bộ GTVT về tình hình thực hiện Dự án VRAMP

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất các vấn đề chính của dự án như: Việc hỗ trợ vốn đối ứng của dự án để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong năm 2015, bàn giao kịp thời mặt bằng cho nhà thầu thi công công trình; khoản ngân sách còn dư của Dự án sau hoạt động đấu thầu công tác xây lắp sẽ ưu tiên bổ sung cho 110km bổ sung của QL6, đoạn Km193-Km303 và 18km của QL48, đoạn Km20-Km38; đề xuất tài trợ vốn bổ sung cho Dự án để mở rộng quy mô, kéo dài các Quốc lộ 2, 6, 48.

Ngoài ra, bà Trần Minh Phương - Trưởng đoàn giám sát WB cho biết, WB đang thực hiện chiến lược liên quan đến Kế hoạch phòng chống tham nhũng, WB đề nghị các cơ quan chức năng thuộc Bộ sẽ đưa ra những bài học, kinh nghiệm trong quản lý dự án về quản lý đấu thầu, tài chính tại Hội thảo sắp tới.

Liên quan đến Dự án VRAMP, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, vốn đối ứng phía VN còn rất thiếu, do đó đề nghị WB tài trợ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho tất cả các dự án, điều này là rất cần thiết, việc vay vốn giải phóng mặt bằng sẽ tuân thủ Hiệp định vay vốn.

Về vốn dư, Thứ trưởng cho biết sẽ không dùng cho giải phóng mặt bằng mà đưa vào xây lắp; đồng thời yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, Ban QLDA 3 rà soát lại những vấn đề phát sinh, phần còn lại bố trí đưa vào QL48.

Thứ trưởng đồng ý việc tổ chức Hội thảo phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các bên, rút kinh nghiệm để triển khai các dự án sau tốt hơn nữa. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với WB lựa chọn chương trình Hội thảo cũng như thời gian phù hợp để tổ chức Hội thảo này.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây