VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ Dự án nâng cấp QL15

Sáng 8/10, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Ban QLDA 3, QL15 có vị trí, vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hòa Bình, Sơn La và nước bạn Lào thông qua các QL6, QL12B, QL217 và đường Hồ Chí Minh.

Dự án nâng cấp QL15 có chiều dài 23,5km, tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, quy mô đường cấp 3 miền núi, chiều rộng nền đường được thiết kế 9m, chiều rộng mặt đường 8m, mặt đường thảm bê tông nhựa 2 lớp cùng với hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đồng bộ. Do kế hoạch vốn giao cho Dự án còn hạn chế nên khối lượng thực hiện của nhà thầu không nhiều, một số nhà thầu còn chậm.

Thi công nền móng đường (tính đến tháng 5/2015)

Thi công nền móng đường (tháng 5/2015)

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban QLDA 3 tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, cương quyết, xử lý dứt điểm đối với các đơn vị thi công yếu kém. Để dự án hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng yêu cầu các nhà thầu phải tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện hợp đồng, tập kết đủ vật liệu cho các mũi thi công và thảm mặt đường, chú trọng tăng cường công tác bảo vệ mặt bằng thi công và đảm bảo ATGT.

Với những tồn tại về vốn, giải phóng mặt bằng, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA 3 phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm; đồng thời, Ban QLDA 3, tư vấn giám sát chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, nhà thầu nào không tiến triển, tiếp tục vi phạm, phải đề xuất thay thế hoặc điều chuyển khối lượng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây