VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Nguyễn Nhật kiểm tra hai dự án quan trọng trên địa phận tỉnh Hà Nam

Sáng 16/10, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã đi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775 - Km235+885 (Dự án QL1) và Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng (Dự án QL38). Cả hai dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD& CLCTGT), các Ban Quản lý dự án 6 và An toàn giao thông.

 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật nghe đại diện Nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện Dự án QL1

Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, Dự án QL1 có phần tuyến tránh dài 23,33 km, tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h; phần tăng cường mặt đường dài 20,11 km, giữ nguyên theo cấp đường hiện tại, chỉ sửa chữa hư hỏng, cải tạo và tăng cường mặt đường cấp cao A1. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.046.806 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện Dự án, công tác GPMB đạt khoảng 98,10% khối lượng toàn Dự án; công tác thi công các gói thầu xây lắp chính cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vướng mắc trong công tác GPMB như việc di dời mồ mả tại khu nghĩa trang, xây dựng khu tái định cư, tiến độ thi công đường ống nước và xăng dầu còn chậm; nhiều vị trí cần phải xử lý nền đất yếu gây ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

 

Vị trí vướng mắc trong công tác GPMB thuộc Dự án QL1

Dự án QL38 có chiều dài khoảng 12,4 km với tổng mức đầu tư là 822,198 tỷ đồng, quy mô phần đường tiêu chuẩn cấp III - đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; phần cầu (Nông Giang) dài 318 m.

Về tình hình thực hiện, phần đường đang triển khai công tác đắp nền, xử lý nền đất yếu, một số đoạn đã thi công lớp subbase; phần cầu, hiện nhà thầu đưa cầu tạm vào sử dụng và đang thi công cọc khoan nhồi. Phần đường đáp ứng tiến độ tổng thể, tuy nhiên, phần cầu còn chậm  so với yêu cầu khoảng một tháng. Những vướng mắc của Dự án chủ yếu liên quan đến công tác GPMB, tái định cư  và chưa cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh.

 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giám sát hiện trường để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án

Tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã biểu dương tinh thần làm việc có trách nhiệm của các nhà thầu, nhà đầu tư và Ban QLDA - đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ban QLDA An toàn giao thông và Ban QLDA 6) đối với các dự án trên. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát hiện trường thi công, chủ động phối hợp với địa phương để cùng tháo gỡ các vướng mắc và đẩy nhanh công tác GPMB, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

“Tất cả các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án trên, Cục QLXD&CLCTGT và các Ban QLDA cần phải tổng hợp lại, báo cáo Bộ để giải quyết”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây