VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cần tập trung sớm vào công tác GPMB Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 2

Chiều 23/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp triển khai giai đoạn 2 Dự án BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lãnh đạo các Vụ tham mưu, Cục QLXD & CLCTGT, Ban QLDA Thăng Long, Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tham dự cuộc họp.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Tư vấn thiết kế (Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT - CTCP), Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h và được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Cải tạo, nâng cấp yếu tố bình đồ và mặt cắt dọc, kết cấu mặt đường chính tuyến đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới, tận dụng đường hiện tại với bề rộng nền đường 25,0m, xây dựng hệ thống trạm thu phí và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh hiện tại đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi. Giai đoạn 2: Xây dựng mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5m. Xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp VI đồng bằng theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 (bề rộng nền đường 6,50 m). Hiện tại, giai đoạn 1 của Dự án đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 của Dự án dự kiến triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2015-2016, công tác thi công công trình hoàn thành cuối năm 2017, đầu năm 2018 đưa vào khai thác. Theo đó, Giai đoạn 2 của Dự án sẽ tiến hành mở rộng mặt cắt ngang đảm bảo quy mô 06 làn xe cao tốc, dự kiến mỗi bên mở rộng khoảng 4m, bao gồm một phần của làn xe chạy (khoảng 1,25m) và phần dải dừng xe khấn cấp (2,75m). 

Tại cuộc họp, đại diện Tư vấn thiết kế và chủ đầu tư đã trình bày các phương án thiết kế cho giai đoạn 2 trong đó tập trung vào vấn đề xử lý nền đất yếu phần mở rộng, bố trí tường chắn tại các vị trí khó khăn trong GPMB...
 
Sau khi nghe ý kiến của đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu Nhà đầu tư và Ban QLDA Thăng Long phải tập trung làm sớm công tác GPMB vì đây là vấn đề quan trọng quyết định đến tiến độ hoàn thành Dự án. Do vậy Nhà đầu tư và Ban QLDA Thăng Long phải lên phương án chi tiết để thực hiện công việc này làm sao từ nay đến cuối năm phải có mặt bằng để khởi công Dự án. Đến ngày 30/6/2016, công tác GPMB phải được kết thúc để tập trung thi công Dự án. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đồng ý với một số kiến nghị của Tư vấn trong xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng tại một số vị trí  của Dự án như vị trí có cầu, cống. Thứ trưởng yêu cầu, Tư vấn thiết kế căn cứ vào tình hình khảo sát cụ thể để đưa ra các phương án thiết kế phù hợp đảm bảo kỹ thuật và tiết kiệm.
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây