VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

“Chạy nước rút” trên công trường Phước Tượng – Phú Gia

Đường găng tiến độ công trường hầm Phước Tượng - Phú Gia (Thừa Thiên-Huế) đang được Ban QLDA, nhà thầu thi công tập trung, chạy đua nước rút, kịp thông xe toàn tuyến QL1 qua Thừa Thiên - Huế vào 31/10 tới.
 
ql1-thua-thien-hue-truoc-thoi-han-can-dich
Nhịp điệu thi công hối hả trên công trường hầm Phú Gia- Phước Tượng

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông những ngày qua, tại các tuyến đường dẫn và hầm Phước Tượng – Phú Gia có trên 10 mũi thi công rầm rộ. Nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động thêm máy móc, nhân vật lực làm "xuyên đêm" bù phụ tiến độ.

Trong tuần lễ, công trường chuyển biến khá rõ nét. Đặc biệt, các tuyến đường dẫn cơ bản không còn cảnh ngôn ngang, đào đắp đất như trước đây. Các hạng mục CPĐD đang được đẩy mạnh.

Theo lãnh đạo nhà thầu Lũng Lô, ngay từ đầu tháng 10/2015, hầm Phước Tượng cơ bản thông tuyến, đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện, thảm BTN, đèn điện...

Ông Hoàng Văn Châu (Ban QLDA 4), tổng chỉ huy dự án hầm Phú Gia- Phước Tượng cho hay: hết tuần qua, đã có hơn 4km/6km đường dẫn 2 hầm Phước Tượng và Phú Gia đã thảm nhựa BTN C19. Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ thị sát hiện trường, cắt cử ông Châu điều hành trực tiếp và giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án hầm Phước Tượng - Phú Gia, để đẩy nhanh tiến độ.

ql1-thua-thien-hue-truoc-thoi-han-can-dich-2
Nhà thầu đẩy nhanh công tác hoàn thiện hầm

Nhờ đó, diện mạo công trình hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia có sự chuyển biến rõ nét từng ngày. Điểm găng nhất trên các tuyến đường dẫn của 2 hầm này là vị trí đoạn đầu phía đường dẫn Nam hầm Phú Gia (ngay núi đá gần sát QL1) chừng vài chục mét do vướng công tác nổ mìn phá đá xong. Kết thúc phần việc này, các nhà thầu đang tập trung, bù phụ tiến độ.

Theo Ban QLDA 4 (đại diện cơ quan QLNN có thẩm duyền dự án), hiện hai dự án hầm chỉ còn vài ngàn tấn BTN C19, tiến độ cơ bản đáp ứng và đảm bảo thông xe toàn tuyến QL1 qua Thừa Thiên- Huế vào ngày 30/10 tới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại công trường:

Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Máy móc thiết bị hối hả thi công tại đoạn đường dẫn gần cửa phía Nam và trong hầm Phước Tượng
Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Những điểm găng” nhất trên các tuyến đường dẫn của 2 hầm này đã có chuyển biến 
Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Công tác nổ mìn, phá đá hoàn thiện, hình hài đường dẫn hầm
Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Đẩy nhanh công tác thảm BTN
Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Hiện, dự án cơ bản hoàn thiện lớp BTN C19
Nha- thau- hoi- ha- “chay- nuoc- rut”- tren- cong-
Trong hầm, công tác lắp đặt lan can, hệ thống điện... được tăng cường. 

 

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây