VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cuối tháng 11 phải kết thúc thi công Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 27/10, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã đi kiểm tra các gói thầu EX-1A, EX-1B thuộc Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cùng đi với Thứ trưởng có Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Ban QLDA Thăng Long, Chủ tịch và Tổng giám đốc Vidifi.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nghe báo cáo tình hình thực hiện gói thầu EX-1A, EX-1B tại hiện trường

Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, về tiến độ thực hiện, gói thầu EX-1A cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thảm một lớp AC 12,5 trên đường gom của gói thầu. Đối với gói thầu EX-1B, các kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và tập  kết vật liệu đều đã được Nhà thầu nghiêm túc thực hiện, tuy nhiên còn một số nội dung còn chậm tiến độ yêu cầu như việc thi công tại các vị trí cầu, cống, đường gom…

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng giám đốc Vidifi, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực và chuẩn bị đủ vật liệu để thi công liên tục 3 ca mỗi ngày đúng theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường.

Hiện trường thi công các gói EX-1A và EX-1B

Tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường biểu dương tinh thần chỉ đạo của Vidifi trong thời gian qua. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu Vidifi cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng thời phải tạo điều kiện cao nhất để thanh toán cho các nhà thầu, hàng ngày phải giao ban, kiểm điểm công việc.

Tại các vị trí mối nối, khe co giãn, dải phân cách, lan can, sơn kẻ vạch, biển báo… phải thi công đảm bảo chất lượng và mỹ quan; các hầm chui, cầu chui phải thông thoáng, sạch sẽ và không bị đọng nước; hệ thống đường gom phải bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Đối với các Nhà thầu, phải tiếp tục tập trung máy móc, thiết bị, nhân công thi công cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trước ngày 5/11 phải kết thúc phần việc dải Base để giao cho đơn vị thi công dải bê tông nhựa. Trong quá trình thi công, nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ, chất lượng sẽ bị cắt khối lượng và chuyển cho nhà thầu khác thực hiện. Chậm nhất đến 25/11 phải kết thúc toàn bộ dự án.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây