VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sáng nay (30/11), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ với Tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), Ban Quản lý Dự án đường sắt, Tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông.    

 Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp giao ban Dự án đường sắt đô thị, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp
giao ban Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Tại cuộc họp, Tổng thầu EPC, Ban Quản lý dự án Đường sắt (QLDA ĐS) đã có báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cụ thể, tiến độ 12 nhà ga, khu Depot, công tác thiết kế, đào tạo, tiến độ giải ngân… của Dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị, trong các cuộc họp sau Tổng thầu phải có báo cáo cụ thể tiến độ Dự án bằng slide và hình ảnh. Tổng thầu phải có báo cáo về cơ chế phối hợp giữa Tổng thầu với Ban QLDA ĐS, Tư vấn giám sát với các cơ quan, đơn vị liên quan để xém xét có vấn đề gì vướng mắc hay không; Tổng thầu đánh giá năng lực các nhà thầu phụ và tình hình giải ngân đối với các nhà thầu; các giải pháp kỹ thuật lớn còn vướng mắc và cách xử lý.

“Tư vấn giám sát xây dựng quy trình thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công. Trong đó nêu rõ những vấn đề Tư vấn tham gia thẩm tra và thời gian thẩm tra không nên quá 5 ngày; các vấn đề gì có thể ủy quyền cho Tổng thầu. Tư vấn giám sát cũng cần phải tăng cường thêm lực lượng”, Thứ trưởng đề nghị.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Ban QLDA ĐS phối hợp với Tổng thầu hoàn thành bộ tiến độ bằng bản vẽ từng hạng mục lớn của Dự án; hoàn thiện dự toán và thiết kế cơ sở bổ sung; kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu phụ Việt Nam; đồng thời phối hợp với UBND TP. Hà Nội trong vấn đề đảm bảm ATGT của Dự án.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây