VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh công tác GPMB xử lý sụt trượt mái ta luy đường trước mố a1, gói thầu số 9, tiểu dự án Hạ Long – cảng Cái Lân

Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh công tác GPMB xử lý sụt trượt mái ta luy đường trước mố A1, Gói thầu số 9, Tiểu dự án Hạ Long – Cảng Cái Lân. 

 

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) cảm ơn Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Trong đó, Tiểu dự án Hạ Long - cảng Cái Lân đã được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2014 (phần đường sắt), riêng gói thầu số 9 - Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân chưa được bàn giao đưa vào sử dụng do ảnh hưởng của sự cố sụt trượt tại Km 0+279 - Km 0+500 trước mố A1. 

Đến nay, phạm vi xử lý sụt trượt từ Km 0+279 – Km 0+400 trước mố A1 vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để thi công, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh bàn giao mặt bằng đoạn này trong tháng 8/2015. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt (Ban QLDAĐS, hiện nay Thành phố Hạ Long mới bàn giao được mặt bằng đoạn từ Km 0+400 – Km 0+500 chủ yếu là đất rừng, còn lại phạm vi từ Km 0+279 – Km 0+400 vẫn chưa lập được phương án bồi thường do một số hộ dân xây nhà trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nên công tác lập phương án bồi thường chưa hoàn thành. Do đó, Nhà thầu chưa thể thi công hoàn thành xử lý sụt trượt để đưa gói thầu số 9 vào sử dụng, làm ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống trên khối trượt (tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn) và sự xuống cấp của đường ngang tạm Km127+126 (đường vào cảng Cái Lân).

Để Tiểu dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo và có các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn Km 0+279 – Km 0+400 đường trước mố A1, gói thầu số 9 hoàn thành trong tháng 12/2015. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Ban QLDAĐS và Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, thiết bị sẵn sàng triển khai thi công khi mặt bằng được bàn giao.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây