VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ để 25/12 thông tuyến QL217

Sáng 7/12, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nâng cấp QL217 thuộc dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng phía Bắc thứ 2.    

 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp.
 
Theo Báo cáo của Ban QLDA 1, đơn vị đại diện chủ đầu tư, dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng phía Bắc thứ 2 - nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1 thực hiện nâng cấp, cải tạo đoạn Km107+200 - Km195+400 (cửa khẩu Na Mèo) đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, xây dựng tuyến tránh Đông thị trấn Cẩm Thủy đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và tuyến tránh Tây đạt cấp III miền núi, xây dựng mới cầu Eo Lê tại lý trình Km38+383,67 và hai đường đầu cầu, nâng cấp đoạn tuyến đi trùng QL15 từ Km104+475 đến Km 107+200.
 
Toàn bộ dự án gồm 5 gói thầu xây lắp với 3 gói đấu thầu cạnh tranh trong nước và 2 gói thầu được chia thành các hợp phần để đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Hiện cả 5 gói thầu này đều đang được triển khai xây lắp và đã hoàn thành khoảng 60 - 80% khối lượng. Hiện tại Ban QLDA 1 đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để dự án có thể cơ bản thông xe trên toàn tuyến vào ngày 31/12/2015 theo chỉ đạo của Chính phủ.
 
Tại cuộc họp, đại diện Cục QLXD và CLCTGT đề nghị Ban QLDA 1 xem xét để tổ chức và thực hiện thi công liên tục về ban đêm kết hợp với việc cấm đường để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời điều phối nhân lực, vật liệu, máy móc để xử lý đoạn sụt trượt, cũng như thảm bê tông tại các gói thầu. Đại diện một số nhà thầu tham dự cuộc họp cũng đã hứa với Thứ trưởng và các cơ quan của Bộ sẽ tập trung lực lượng để thực hiện gói thầu theo đúng chỉ đạo của Thứ trưởng.
 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết tinh thần chung của dự án là phải đẩy nhanh tiến độ của dự án, quyết không lùi tiến độ. Do vậy Ban QLDA 1 và các nhà thầu phải thực hiện tính toán tổ chức thi công hợp lý, tập trung thiết bị, tính toán và cung cấp nguồn vật liệu đủ cho công trường, đồng thời các nhà thầu phải hỗ trợ nhau thi công để dự án đảm bảo về đích đúng tiến độ. Quá trình thi công phải đảm bảo được chất lượng công trình đặc biệt là thi công lợp móng. Ban QLDA 1 và Tư vấn giám sát cần tạo điều kiện để thanh toán kịp thời cho các nhà thầu. Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau cuộc họp nay các nhà thầu cần tích cực điều chuyển nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để 25/12 thông tuyến QL217. 
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây