VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên vận hành từ năm 2020

Ngày 11/12, Ban quản lý đường sắt đô thị đã tổ chức họp báo về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên và Bến Thành – Tham Lương.  

 

metro-so-1-2108
Tuyến Metro số 1 TP.HCM Bến Thành – Suối Tiên sẽ đi vào vận hành từ năm 2020.

Buổi họp báo do ông Hoàng Như Cương, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM chủ trì.

Thông báo về tình hình chung của hai tuyến Metro, ông Lê Khắc Huỳnh, Phó trưởng ban - Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, dự án tuyến metro Số 1 Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài là 19,7 km (trong đó có 2,6km đi ngầm, 17,4km trên cao với 15 ga). Dự án có vốn đầu tư hơn 54 nghìn tỷ đồng và sẽ được đưa và vận hành từ năm 2020.

Theo ông Huỳnh, dự án được chia làm 5 gói thầu chính, trong đó có 3 gói đang được triển khai (2 gói xây lắp và 1 gói mua sắm thiết bị). Tại gói thầu "xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát thành phố đến ga Ba Son" được triển khai từ tháng 8/2014, đến nay nhà thầu đã thi công tổng thể đạt 9%.

Tại gói thầu “xây dựng đoạn trên cao và depot” dài 17,1km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương, được triển khai từ tháng 7/2012, đến nay nhà thầu đang thi công cơ bản xong kết cấu phần dưới khoảng 85% và đang tiếp tục thi công phần thượng. Gói thầu cũng đã lao lắp được 30 nhịp cầu. Khối lượng tổng thể đạt 45%.

Công tác thi công 11 nhà ga trong gói thầu cũng đã cơ bản xong kết cấu phần dưới và đang thi công phần thượng. Phần trụ đã xong 8/11 ga.

Tại gói thầu “mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng” được triển khai từ tháng 8/2013, đến nay đã hoàn thành được khoảng 8%.

Ngoài ra, ông Hoàng Như Cương cũng cho biết thêm, gói thầu “xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến nhà gà Nhà hát thành phố” cũng đã được phát hành hồ sơ mời thầu từ tháng 8/2015 và dự kiến mở thầu sau Tết nguyên đán 2016.

Đối với dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành – Tham Lương, ông Huỳnh cho biết tuyến metro này có chiều dài hơn 11,3km với mức đầu tư 26.116 tỷ đồng vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và mới chỉ khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng trong gói thầu gói thầu CP1.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây