Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện số 52/CĐ-TCĐBVN ngày 15/12/2015 yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO, Công ty TNHH DVTM sản xuất xây dựng Đông Mê Kông nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

 Theo nội dung Công điện, Tiểu dự án 2, Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa đã được Cục ĐBVN (nay là Tổng cục ĐBVN) phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2358/QĐ-CĐBVN ngày 29/10/2009, trong đó sử dụng nguồn vốn NSNN và kinh phí đền bù của dự án xây dựng thủy điện Hồi Xuân (do Công ty CPĐT và XD điện Hồi Xuân VNECO đền bù). 

Công điện nêu rõ, để sớm thông tuyến phục vụ nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân khu vực tuyến đi qua, Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đến 31/12/2015 cũng như chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân vật lực để thi công đảm bảo việc hoàn thành toàn bộ lớp CPĐD loại 1 và loại 2 vào 31/12/2015. Công ty Đông Mê Kông cũng đã cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ. Thực tế đến nay, theo báo cáo của Ban QLDA3 tại Văn bản số 3572/BQLDA3-PID3 ngày 01/12/2015, cho thấy Công ty Đông Mê Kông gần như không có các giải pháp về vốn thi công, máy móc thiết bị, nhân lực để đảm bảo thi công hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra. Khối lượng còn lại đến thời điểm hiện nay là rất lớn, cụ thể : 190.000 m3 đào đất, đá; 128.000 m3 đắp đất K95; 27.000 m3 đắp đất K98; 22.570 m3 CPĐD loại 1; 33.000 m3 CPĐD loại 2; 160.232 m2 BTNC 19; 10 cống thoát nước ngang; 01 cầu chưa hoàn thành cọc khoan nhồi; 04 cầu chưa lao lắp dầm. 

Để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng mục tiêu đề ra, Tổng cục ĐBVN: 

1. Cảnh cáo nhà thầu Công ty TNHH DVTM sản xuất xây dựng Đông Mê Kông do nhà thầu đã nhiều lần chậm tiến độ thi công và không có các giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO tập trung nguồn lực tài chính và có biện pháp chỉ đạo quyết liệt đối với Công ty Đông Mê Kông bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công. Nếu đến ngày 20/12/2015, Công ty Đông Mê Kông không giải quyết dứt điểm được tình trạng chậm tiến độ, Tổng cục ĐBVN sẽ chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu Công ty Đông Mê Kông và yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO đền bù toàn bộ kinh phí còn lại để Tổng cục ĐBVN tổ chức thực hiện. 

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO, Công ty TNHH DVTM sản xuất xây dựng Đông Mê Kông nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN