VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẦU NĂM 2016, ĐƯA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI VÀO SỬ DỤNG

Bộ GTVT đề nghị UBND thành phố Hải Phòng bảo vệ mặt bằng để nhà thầu thi công hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đưa vào sử dụng trong đầu năm 2016.

 

Khu vực đường băng cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi (Ảnh minh họa)

Ngày 28/12/2015, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra và họp kiểm điểm tình hình thực hiện 3 dự án tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. 

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, ý kiến của Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng và các đơn vị tham dự, đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Bộ Giao thông vận tải cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo tích cực của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là đối với công tác GPMB và công tác thu xếp nguồn vốn cho dự án Mở rộng khu bay. 

Để các dự án triển khai đúng theo kế hoạch đã được các Chủ đầu tư cam kết với Bộ GTVT và UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

Đối với dự án Đài kiểm soát không lưu: Bộ GTVT đánh giá cao sự tích cực của Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án trong quản lý điều hành và đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn còn tường rào chưa được xây dựng do các hộ dân cản trở, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng bảo vệ mặt bằng để nhà thầu thi công hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong đầu năm 2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Đối với dự án nhà ga hành khách, Bộ ghi nhận sự tích cực của Chủ đầu tư khi đưa ra biện pháp xử lý kỹ thuật để hoàn thành dự án vào tháng 4/2016 như điều chỉnh thiết kế tại vòng xuyến trong điều kiện mặt bằng chưa bàn giao kịp. 

Tuy nhiên, Bộ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Quận Hải An khẩn trương bàn giao ranh giới đất thực tế trong tháng 12/2015 để xây dựng hàng rào nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khai thác. Đồng thời, Bộ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng có ý kiến chính thức về các nội dung hệ thống cây xanh, cảnh quan nhà ga mới và vị trí, quy mô dự kiến xây dựng Tượng đài Chiến Thắng.

Đối với dự án Mở rộng khu bay, Bộ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Quận Hải An khẩn trương GPMB bàn giao diện tích còn lại thuộc Trung  khu dân cư Tràng Cát (294 hộ) và giải quyết dứt điểm công tác GPMB tại khu đất Trung tâm 47 Hải quân, chuẩn bị sẵn tiền đền bù diện tích đất cho quân đội và các hộ dân nằm trong phạm vi Dự án.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công các dự án, công trình giao thông theo Chỉ thị số 23/CT-BGTVT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.  

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây