VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long vừa kiểm tra dọc tuyến dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương. Cùng đi có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.    

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long kiểm tra cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Tiến độ triển khai tiến độ GPMB đã được các địa phương tập trung thực hiện để bàn giao cho nhà thầu thi công. Đối với dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, mặt bằng hướng tuyến đã được UBND phê duyệt ngày 9/11/2015. Nhà đầu tư đã bàn giao cho địa phương hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB các phân đoạn: Km0-Km53+600  đi quan địa bàn Thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ, TP Cẩm Phả. Tổng cộng 3 địa phương đã bàn giao 53.6km/59.456km.

Đối với tuyến QL18A, nhà đầu tư đã bàn giao cho địa phương hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB 31.25km/31.25km đi qua địa bàn Hạ Long và Cẩm Phả. Trong đó, TP Hạ Long đã bàn giao được 1,3 km/ 2,7 km; TP Cẩm Phả đã bàn giao được gần 20km/ 35,79 km. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn tuyến nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết với tỉnh. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến tuy đã được bàn giao cho chủ đầu tư nhưng tình hình triển khai vẫn chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Sau khi khảo sát dọc tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương Cẩm Phả, Hoành Bồ, Hạ Long đã hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của dự án này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nên đã đồng thuận trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và  cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.

Các ngành chức năng, các địa phương và nhà đầu tư đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện các phần việc liên quan. Do đó, so với tuyến cao tốc cả nước thì dự án này cũng đang được Bộ GTVT đánh giá là một trong những dự án được triển khai nhanh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương các địa phương nhất là TP Cẩm Phả trong việc triển khai nghiêm túc các kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra toàn tuyến ngày 15/12 vừa qua. Tuy nhiên, kiểm lại các yêu cầu và các mốc đề ra theo cam kết thì có thể khẳng định tiến độ triển khai vẫn chậm.

Do đó, triển khai các nhiêm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu 3 địa phương, trực tiếp là Chủ tịch UBND các địa phương phải là Trưởng ban chỉ đạo dự án. Cấp uỷ và trực tiếp là đồng chí Bí thư phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện. Liên quan đến việc di dời các phần mộ, các địa phương cần ý thức rõ tầm quan trọng của phần việc, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ để nhân dân đồng thuận di chuyển trước ngày 23 thánh Chạp, đảm bảo không để lưu lại sang năm mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, dự án cải tạo, nâng cấp quộc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương và dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, dần hoàn thiện và đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh. Do đó, các địa phương Hạ Long, Hoành Bồ và Cẩm Phả cần tích cực hơn nữa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án này, đảm bảo  bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên hiện trường, đảm bảo giải quyết thật nhanh những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện phương án bảo vệ thi công và tiếp tục giải quyết kiến nghị cho người dân. Riêng TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong giai đoạn hiện nay để sớm hoàn thành công tác GPMB, bàn giao để nhà thầu triển khai thi công…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu các nhà thầu đã có mặt bằng thi công phải triển khai nhanh công tác nền đường để tranh thủ thời tiết thuận lợi. Công ty CP BOT Biên Cương cần tập trung điều hành, thường xuyên kiểm điểm tiến độ với các nhà thầu để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Liên quan đến việc xin cấp mỏ đá, mỏ đất, Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định rõ: Tỉnh chỉ xem xét cấp điểm khai thác đất, cát cho nhà đầu tư chứ không cấp cho nhà thầu.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây