VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ các dự án BOT Quốc lộ 38 và Quốc lộ 10

Sáng 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án BOT QL38 (đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng, đoạn nối QL1 với QL5) và QL10 (đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn).  

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp
 
Theo báo cáo của Nhà đầu tư đến nay Dự án QL38 (đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng) đã cơ bản hoàn thành xong phần giải phóng mặt bằng. Hiện tại phần giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh Hà Nam đã bàn giao được 90%, phần còn lại dự kiến sẽ giải quyết dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Riêng đối với phần thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên mặc dù phần giải phóng mặt bằng chỉ còn vài trăm mét nhưng tương đối phức tạp do tồn tại đơn khiếu kiện kéo dài của một hộ dân sống trong khu vực này.  Đối với công tác thi công hiện tại tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thi công subbase và base. Cầu Nông Giang đã thi công xong các trụ A1, P1, P2, P3 và đang tiến hành thi công trụ P4, P5. 
 
Đối với Dự án BOT QL38 (đoạn nối QL1 với QL5), Nhà đầu tư cho biết hiện đã triển khai 7 gói thầu. Đoạn qua tỉnh Bắc Ninh dài 18 km hiện đã cơ bản hoàn thành 10km, dự kiến tới 29/2 sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật và hoàn thành toàn bộ vào tháng 4 năm nay. Riêng đoạn qua tỉnh Hải Dương hiện vẫn còn khó khăn trong công tác GPMB. Mặc dù chỉ có 10km nhưng đến nay hải dương mới chỉ GPMB được 4,7km. Hiện tại tỉnh Hải Dương đang tích cực tiến hành điều tra nguồn gốc đất để thực hiện đền bù cho người dân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên vì Dự án phải hoàn thành trong tháng 4/2016, nên nhà đầu tư kiến nghị Bộ xem xét cho điều chỉnh Dự án xuống 25km thay cho 28km trước đây.
 
Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nhà đầu tư Dự án QL10 (đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn) cho biết Dự án có hạn hoàn thành cuối năm 2017 và hiện mới bắt đầu triển khai nên mới đang ở giai đoạn điều tra GPMB. Hiện tại các huyện của TP. Hải Phòng có Dự án đi qua đang thực hiện thống kê lên phương án đền bù đất đai cũng như tìm tư vấn lên phương án di dời các cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi Dự án. Ban QLDA 2 và nhà đầu tư đang tích cực phối hợp với địa phương để thực hiện công tác này.
 
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đề nghị các dự án BOT trong quá trình thực hiện cần rà soát và làm đầy đủ các thủ tục pháp lý để khi xong dự án có thể kiểm toán quyết toán cũng như lên phương án thu phí cho nhà đầu tư được ngay. Tại những nơi được bàn giao mắt bằng nhà đầu tư cần khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ dự án. Đối với Dự án QL10 (đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn), Ban QLDA 2 cần có báo cáo chi tiết về công tác GPMB gửi Cục QLXD và CLCTGT để Cục có cơ sở, số liệu gửi công văn cho TP. Hải Phòng đôn đốc về công tác này. Thứ trưởng cũng yêu cầu, Cục QLXD và CLCTGT gửi các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương đẩy nhanh công tác GPMB và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây