VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cầu Tân Phong trên QL21b

Bộ GTVT vừa chấp thuận điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cầu Tân Phong trên QL21B, Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.    

 

Cầu Tân Phong (ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình cầu Tân Phong theo đề xuất của Ban QLDA6 với một số giải pháp chính như sau:

Điều chỉnh bề rộng mặt đường vuốt nối tại các vị trí (Km102+071, Km102+080) từ 1,2m thành 2m; Bề rộng mặt đường vuốt tại các vị trí (Km102+199, Km102+215, Km102+600, Km102+630) từ 1,5m thành 3m và không thi công đường vuốt nối tại Km102+812.

Bổ sung xây đá gia cố mái taluy tại các vị trí: Đê bối theo hướng bên trái đường dân sinh đoạn từ (Km0+77,35 đến Km0+102,65); đoạn kênh (rãnh) còn lại và gia cố taluy kênh nối từ cống C3 D750 với cống tuyến chính D1250 tại Km101+950 và bên trái tuyến chính đoạn còn lại nối từ tứ nón cống chui dân sinh (Km101+908) tới cống tròn D1250 tại Km101+950; Bổ sung xây lát đá mặt bằng phạm vi tam giác trước cửa 02 cống: Cống C3 D750 và cống tuyến chính D1250 tại Km101+950.

Nối dài cống C2 D500 ra tới kênh (rãnh) nối cống C3 D750 với cống tuyến chính D1250 tại Km101+950; lắp đặt 04 biển báo hiệu cấm đậu đỗ đường thủy trong hành lang bảo vệ của công trình, đảm bảo tuân thủ quy định.

Đồng thời Bộ giao Ban QLDA6 chỉ đạo các đơn vị liên quan (Tư vấn, Nhà thầu) cập nhật các điều chỉnh, bổ sung nêu trên vào Hồ sơ hoàn công, tính toán đảm bảo an toàn ổn định công trình; Ban QLDA6 kiểm tra, tổ chức thẩm định và phê duyệt; Chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu căn cứ các điều kiện hợp đồng và các quy định về quản lý đầu tư, lập lệnh thay đổi Hợp đồng; Ban QLDA6 tổ chức thẩm định, phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây