VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đầu tháng 3 nhà thầu phải có phương án, kế hoạch thi công cụ thể Dự án cầu Hưng Hà

Sáng 23/2, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm Dự án cầu Hưng Hà. Cùng dự có lãnh đạo các Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban QLDA1, đại diện hai tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, đại diện nhà thầu Hyundai Development Company, tư vấn thiết kế Dowha.    

 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban QLDA1 đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà. Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư cũng như giao Ban QLDA1 được Bộ GTVT giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý Dự án tại Quyết định số 853/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2014. Tổng chiều dài dự án là 6.165,77m; trong đó, cầu Hưng Hà dài 2.118,05m; Đường dẫn phía Hưng Yên dài 2.166,074m; Đường dẫn phía Hà Nam dài 1.881,626m. Nhà thầu thi công xây dựng Dự án là Hyundai Development Company. 
 
Theo đánh giá của Ban QLDA1 đến nay tiến độ thực hiện công tác GPMB của tỉnh Hưng Yên còn chậm. Chủ yếu là do chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB của địa phương có sự thay đổi (tăng đơn giá đền bù mồ mả và một số vật kiến trúc), đến nay tỉnh Hưng Yên đã lên xong phương án đền bù Km27+200 - 28+000 thuộc địa phận các xã Hoàng Hanh, Tân Hưng. Đối với mặt bằng cho Dự án tại địa phận tỉnh Hà Nam, đến nay Ban QLDA1, đại diện nhà thầu thi công và địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng sạch diện tích đất nông nghiệp được 1,2km/2,4km. Nhìn chung, tiến độ và kết quả thực hiện công tác GPMB địa bàn tỉnh Hà Nam phù hợp với tiến độ xây dựng của Dự án, hiện tại vấn đề chính của Hà Nam là thiếu kinh phí đền bù GPMB. Đại diện của Hà Nam và Ban QLDA1 đều cho rằng nếu bố trí đủ kinh phí, công tác GPMB của tỉnh Hà Nam sẽ hoàn hành đúng tiến độ.
 
Về công tác chuẩn bị thi công, lãnh đạo Ban QLDA1 và đại diện nhà thầu cho biết, đến nay nhà thầu cũng như tư vấn giám sát đang tích cực thực hiện. Dự kiến trong tháng 3 sẽ huy động, tập kết máy móc, trang thiết bị, trạm trộn bê tông, huy động phòng thí nghiệm và tiến hành khoan khảo sát các vị trí bổ sung. Cuối tháng 4 sẽ tiến hành thi công phân đường dẫn và cọc khoan nhồi một số trụ chính.
 
Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định để Dự án sớm được thi công, vấn đề quan trọng nhất là công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, do vậy Ban QLDA1 cần bám sát và làm việc trực tiếp với tỉnh đồng thời nắm rõ các số liệu về công tác này như số hộ thuộc diện GPMB, phương án di dân của địa phương để báo cáo với lãnh đạo Bộ để lãnh đạo Bộ có phương hướng cũng như để lãnh đạo Bộ làm việc với lãnh đạo các tỉnh tìm hướng giải quyết. Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng yêu cầu đại diện các địa phương tham dự cuộc họp về báo cáo lại với lãnh đạo để đẩy nhanh công tác GPMB làm sao đến 30/4/2016 công tác này được hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.
 
Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu nhà thầu Hyundai Development Company rút ngắn thời gian thi công xuống 24 tháng. Trên cơ sở này chuẩn bị tốt các phương án kế hoạch thi công báo cáo lãnh đạo Bộ trong đầu tháng 3/2016. 
 Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây