Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ về tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), sáng nay (23/2).  Đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), Tài chính; Ngân hàng nhà nước (NHNN), Ủy ban Dân tộc; và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tham dự cuộc họp.    

 TT phụ trách Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án

 

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Dự án LRAMP gồm hai hợp phần (đường và cầu dân sinh) đã được Chính phủ chấp thuận (đề nghị vay vốn WB), Bộ GTVT đã có quyết định cho phép lập Dự án đầu tư tổng thể, trong đó giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA 6 thực hiện quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Liên quan đến tiến độ xây dựng Đề cương dự án PO, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đề cương đã được chỉnh sửa, hoàn thiện lại theo ý kiến tổng hợp của Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan (lần 2) và Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ KH&ĐT để xin ý kiến.

Đối với hồ sơ FS, về cơ bản gồm các nội dung đồng nhất với PO, với việc hoàn thiện PO, hồ sơ FS cũng đã được chỉnh sửa tương ứng. Ngày 21/01/2016, Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan để xin ý kiến. Hiện, NHNN đã có văn bản góp ý gửi Bộ; Bộ KH&ĐT, Bộ TC chưa có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, về việc lấy ý kiến liên quan đến PAP, OM, phòng chống tham nhũng: Bộ đã có văn bản xin ý kiến 03 Bộ, ngành và 14 tỉnh; đến nay đã có văn bản của NHNN, Bộ Tài chính và 14/14 tỉnh. Hiện, Tổng cục và Ban QLDA 6 đang tổng hợp và chỉnh sửa hoàn thiện, cơ bản không có vướng mắc.

Một số nội dung trong PO và FS đã có sự điều chỉnh theo ý kiến của các bộ, ngành liên quan, do vậy có khác biệt so với bản dự thảo tài liệu thẩm định dự án (PAD) cần được thống nhất lại với WB.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, NHNN và các đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 6 chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ Dự án, khẩn trương hoàn thành các thủ tục FS gửi Ngân hàng nhà nước trước 1/3/2016 để Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi toàn bộ hồ sơ đàm phán tới các bộ, ngành liên quan trước 10/3/2016 để đàm phán Hiệp định (dự kiến đàm phán ký kết Hiệp định vào ngày 10, 11/3/2016)

Thứ trưởng yêu cầu Vụ HTQT xây dựng lịch cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thành lập Tổ công tác chỉ đạoTổng cục ĐBVN, Ban QLDA 6 bám sát kế hoạch của WB tính toán, thực hiện từng hạng mục công việc.

Nguồn: mt.gov.vn