VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Trước 30/4/2016, bàn giao mặt bằng sạch dự án cầu Hưng Hà

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đáp ứng tiến độ yêu cầu xong trước ngày 30/4/2016.

 

Cầu Hưng Hà và đường dẫn sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, việc đưa dự án cầu Hưng Hà thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào khai thác sớm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế khu vực, giảm ách tắc giao thông, tai nạn giao thông... để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Về công tác GPMB tại đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Hưng Yên, Bộ yêu cầu Ban QLDA 1 cử cán bộ bám sát hiện trường, rà soát toàn bộ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý, đặc biệt là 150 hộ dân tái định cư, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, hội đồng GPMB tỉnh, để nắm bắt kịp thời và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ GTVT xử lý; đáp ứng tiến độ yêu cầu, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu trước ngày 30/4/2016.

Ban QLDA 1 tổng hợp báo cáo Bộ GTVT những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý trước ngày 27/2/2016. 

Đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Hà Nam, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ động bố trí kinh phí còn thiếu để triển khai công tác GPMB cho dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu; Yêu cầu Ban QLDA 1 khẩn trương lập báo cáo giám sát đầu tư, phối hợp với Vụ KHĐT để điều chỉnh lại cơ cấu tổng mức đầu tư, đặc biệt là phần chi phí GPMB tăng lên so với Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Ban QLDA 1 rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đồng đề bù GPMB tỉnh để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đáp ứng tiến độ yêu cầu xong trước ngày 30/4/2016. 

Về công tác triển khai thi công, Bộ yêu cầu Ban QLDA1 chỉ đạo Nhà thầu chính (Hyundai) khẩn trương hoàn chỉnh danh sách nhà thầu phụ thi công, báo cáo Ban QLDA1, Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CLCTGT) trước ngày 29/2/2016, để xem xét chấp thuận và triển khai thi công ngay; Chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi triển khai thi công, huy động công trường, phòng thí nghiệm, khảo sát bước bản vẽ thi công, lập tiến độ thi công tổng thể, chi tiết trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận…, khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là các trụ thi công dưới nước.

Đối với Tư vấn giám sát, Bộ yêu cầu bố trí văn phòng làm việc tại hiện trường, huy động nhân sự phù hợp theo quy định trong hợp đồng,… chỉ đạo và triển khai các thủ tục cần thiết trước khi Nhà thầu triển khai thi công (xem xét, chấp thuận hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chấp thuận phòng thí nghiệm nhà thầu, chấp thuận vật liệu đầu vào; rà soát, kiểm tra tiến độ thi công tổng thể, chi tiết,…; Xem xét, kiểm tra các phòng thí nghiệm hiện trường, chấp thuận vật liệu đầu vào, cát, đá, sắt, thép, xi măng…, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án, tuân thủ quy định hiện hành, để triển khai thi công; tiến độ yêu cầu xong trước ngày 15/3/2016.

Đối với Nhà thầu, Bộ yêu cầu khẩn trương lập tiến độ thi công tổng thể, chi tiết với thời gian hoàn thành dự án là 24 tháng, trình TVGS xem xét; Ban QLDA1 báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CLCTGT) chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo, điều hành dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; Tiến độ yêu cầu Ban QLDA1 trình Bộ GTVT trước ngày 5/3/2016.

Đồng thời Nhà thầu khẩn trương lập hồ sơ mặt bằng tổng thể tổ chức thi công bao gồm: Việc bố trí các mũi thi công, đường công vụ, đặc biệt mặt bằng thi công các trụ dưới nước, bố trí máy móc trên công trường…, tiến độ yêu cầu xong trước ngày 15/3/2016 trình Ban QLDA1 chấp thuận; Khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân sự, vật tư, vật liệu… tập trung triển khai thi công các trụ dưới nước “đường găng của dự án” đảm bảo vượt lũ năm 2016, đáp ứng tiến độ yêu cầu; chậm nhất đến ngày 25/3/2016 nhà thầu phải triển triển khai thi công đồng loạt 4 trụ dưới nước.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, khẩn trương chỉ đạo Ban QLDA1 triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban QLDA1, Tư vấn, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan theo quy định.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây