VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cuối năm hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

Đó là thông tin được lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ chiều 15/3.  
 
 

151420baoxaydung_image001

Phối cảnh tuyến meto số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

 

Chiều 15/3, tại cuộc họp báo định kỳ, ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị (QLĐSĐT) TP.HCM cho biết: Thủ tướng Chỉnh phủ vừa giao UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án tuyến metro số 2 và lấy ý kiến các bộ, ngành để thẩm định; Đồng thời, giao Bộ GTVT chủ trì thẩm định, lập báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng cũng giao UBND thành phố vay lại toàn bộ 100% vốn ODA bổ sung, ngân sách thành phố tự thu xếp vốn đối ứng bổ sung cho dự án.

Ông Cương cũng cho hay, việc điều chỉnh dự án tuyến metro số 2 sẽ không mất nhiều thời gian vì phải xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh của Quốc hội mà chỉ cần báo cáo Thường vụ Quốc hội để giám sát vào kỳ họp cuối năm nay. UBND TP.HCM có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ GTVT.

Hiện Ban QLĐSĐT đang phối hợp với các đơn vị tư vấn dự án để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, dự kiến hoàn tất trong quý 2/2016, trình Bộ GTVT thẩm định trong quý 3 và UBND TP.HCM phê duyệt trong quý 4/2016.

Trước đó, tuyến metro số 2 được điều chỉnh vốn đầu tư từ 1,374 tỷ USD lên 2,074 tỷ USD và điều chỉnh hồ sơ thiết kế nền tảng. Tổng thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nên dự án phải hoàn chỉnh lại phương án lựa chọn nhà thầu theo Điều 26 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến metro số 2, theo đại diện Ban QLĐSĐT, TP.HCM đã giao UBND quận, huyện, nơi dự án đi qua thực hiện. Sau khi có mặt bằng trống để thi công, thường thì từ 4,5 - 5 năm năm sau, dự án sẽ hoàn thành.

Đại diện Ban QLĐSĐT cũng cho hay, tuyến metro số 2 đi qua địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Tổng số hộ ảnh hưởng trên toàn dự án khoảng 679 hộ. Hiện các quận huyện đã cơ bản hoàn thành kiểm phiếu, thông báo đến các hộ dân về thủ tục và trình Sở TN&MT thành phố. Dự kiến cuối năm 2016, đầu năm 2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Đến cuối tháng 3/2016 sẽ trình ranh giới thu hồi đất 3 nhà ga để UBND thành phố phê duyệt.

Đối với tuyến metro số 1, dự án được chia làm 5 gói thầu chính bao gồm 3 gói đang triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC (gồm 2 gói xây lắp và 1 gói mua sắm thiết bị), 2 gói xây lắp chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo hợp đồng xây dựng (1 gói xây dựng đoạn ngầm còn lại và 1 gói thầu trang bị hệ thống công nghệ thông tin cho tòa nhà vận hành).

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây