VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Dự án đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng QL3 phấn đấu hoàn thánh trước tiến độ 3 tháng

Sáng ngày 16/3, Thứ trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Trường đã đi kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100. Cùng đi với Thứ trưởng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn nghe báo cáo tại hiện trường

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT do Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc Việt Nam làm chủ đầu tư .

Theo ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng giám đốc Cienco4, đại diện Liên danh Nhà đầu tư cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 có tổng chiều dài khoảng gần 65km, trong đó tuyến QL3 mới đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới có chiều dài là 39,63km nằm trên địa phận hai tỉnh Thái Nguyên (dài 22km) và Bắc Kạn (dài 17,01km); tuyến QL3 đoạn Km75-Km100 có chiều dài 25km nằm trên đoạn phận tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư 2.713.176 triệu đồng. Theo hợp đồng, Dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2016.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thi sát công trường tại một vị trí trên địa phận tỉnh Bắc Kạn

Về tình hình thực hiện, theo ông Phạm Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền), công tác chuẩn bị thực hiện Dự án như khảo sát địa hình, địa chất, cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đã hoàn thành. Tuy nhiên, về tổng thể Dự án mới thực hiện được khoảng 38,1% tổng sản lượng theo hợp đồng, chậm so với yêu cầu.

Hạng mục Cầu Sơn Cẩm (Thái Nguyên) đã được thi công các hạng mục chính

Đối với công tác GPMB, phần lớn dịch tích đất nằm trong Dự án đã được bàn giao cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vị trí trên tuyến chưa bàn giao được mặt bằng do các hộ dân chưa chịu di chuyển. Vấn đề này, lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đã cam kết trong tháng 3 sẽ bàn giao mặt bằng các đoạn chính và đến trước 15/4 sẽ bàn giao hết toàn bộ diện tích trên toàn tuyến.

Tại cuộc họp với lãnh đạo hai tỉnh, Nhà đầu tư và cơ quan chức năng liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, dự án này rất quan trọng, tạo thuận lọi cho người dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong vùng, khi thực hiện phải tính đến các phương án kết nối với các tuyến đường tỉnh.

Về tình hình thực hiện Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao nỗ lực thực hiện của Cienco4 (nhà thầu thi công chính) dù mới đạt khoảng 38% khối lượng nhưng do địa hình đồi núi phức tạp làm gây không ít khó khăn đến quá trình thi công. Trong thời gian tới, Cienco4 cần xây dựng tiến độ chi tiết, huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị để phấn đấu dự án có thể hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước tháng 9, vượt tiến độ 3 tháng so với yêu cầu.

Vị trí đồi núi gây khó khăn cho công tác thi công

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây