VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng cho các dự án cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết, hiện nay, các Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nội Bài - Lào Cai đang được triển khai thi công tích cực nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện công tác GPMB và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đang gặp rất nhiều khó khăn và năm 2016 chưa được giao kế hoạch vốn đối ứng.

 

 

triển khai thi công lu lèn nền đắp trên công trường

Triển khai thi công lu lèn nền đắp trên công trường

Các dự án đang tích cực triển khai thi công

Theo báo cáo của VEC, Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã triển khai thi công 8/11 gói thầu xây lắp chính và 3/11 gói thầu còn lại đang trong giai đoạn đấu thầu. Đến nay, đã hoàn thành bàn giao cọc GPMB các địa phương, hiện địa phương đã phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về Dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dự án đã triển khai thi công 13/18 gói thầu xây lắp chính và các gói thầu còn lại (hệ thống ITS, thiết bị O&M, tòa nhà, hệ thống an toàn giao thông) đang trong quá trình đấu thầu. Đến nay, đã hoàn thành bàn giao cọc GPMB và cọc lộ giới đường bộ của toàn tuyến chiều dài 139,3 Km (100%) cho các địa phương, hiện nay địa phương đã cơ bản hoàn thành xong công tác đo đạc kiểm đếm và lên phương án đền bù.

Đối với Dự án đường cao tốc Nội Bài  -  Lào Cai, Dự án đã cơ bản hoàn thành, thông xe và đưa vào khai thác tạm toàn tuyến (245 km) từ 21/9/2014. Hiện nay nút giao IC09 đã hoàn thành thông xe vào tháng 1/2016 và dự kiến nút giao IC07 sẽ hoàn thành trong quý 1/2016

Cần bố trí vốn đối ứng cho các dự án

VEC cho biết, VEC đã có các văn bản báo cáo Bộ GTVT về bổ sung vốn đối ứng năm 2015 và dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN năm 2016 - 2020, trong đó đề nghị Bộ GTVT xem xét bố trí bố sung kế hoạch vốn năm 2015 cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.479 tỷ đồng, Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 1.850 tỷ đồng, Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 385 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, VEC vẫn chưa được bố trí bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm 2015 theo đề nghị của VEC.

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách về vốn đối ứng cho các địa phương có dự án đi qua phục vụ công tác đền bù GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, VEC đã ứng 1.080 tỷ đồng từ nguồn thu phí các dự án VEC đang khai thác để thực hiện, trong đó Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 885 tỷ đồng; Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là 195 tỷ đồng.

VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng cho các dự án để triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo dự án được đưa vào khai thác đồng bộ và hiệu quả

VEC đề nghị bố trí vốn đối ứng cho các dự án để triển khai thi công
đúng tiến độ, đảm bảo dự án được đưa vào khai thác đồng bộ và hiệu quả

Năm 2016, VEC đang chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành tiến độ các dự án, cụ thế Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đang phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến JICA tài trợ trong năm 2016 và hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2017; Dự án Bến Lức - Long Thành phấn đấu hoàn thành Gói thầu J2 và đẩy nhanh thi công đoạn từ TP. HCM - Trung Lương đến Bình Chánh để đưa vào khai thác năm 2017, cũng như hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, để Dự án được khai thác đồng bộ và hiệu quả.

Theo VEC, việc bố trí vốn đối ứng kịp thời cho các dự án nói trên để phục vụ công tác GPMB, di dời công trình công cộng là rất cấp bách. Tuy nhiên, đến nay VEC vẫn chưa được giao kế hoạch vốn đối ứng bổ sung cũng như kế hoạch vốn năm 2016 cho các dự án trên. Do vậy, trước yêu cầu cấp bách về vốn đối ứng của các dự án, VEC đề nghị Bộ GTVT làm việc với các Bộ, ngành liên quan sớm bố trí bổ sung kịp thời vốn đối ứng cho các dự án nói trên để VEC triển khai thực hiện các dự án đáp ứng tiến độ đề ra.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây