VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Hoàn tất GPMB Dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan trước 30/3

UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Nam Đông và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp rà soát lại tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của Dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn qua huyện Nam Đông. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính chủ trì cuộc họp.  


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu hoàn tất GPMB Dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan trước 30/3

Dự án cao tốc La Sơn - Tuý Loan  qua địa bàn huyện Nam Đông mới bàn giao khoảng 14/16km cho nhà thầu thi công. Hiện còn vướng gần 2km với 48 hộ dân và 4 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Do khó khăn về mặt bằng nên bãi thải và đường công vụ xương cá chưa hoàn thành...

Ban Quản lý dự án yêu cầu chính quyền địa phương cần vận động hơn 40 hộ đã nhận tiền đền bù phải dứt điểm bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với những hộ còn lại cần kiên quyết trong công tác đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Khắc Đính đề nghị huyện Nam Đông tiếp tục tuyên truyền vận động, giải thích, trao đổi đối thoại để người dân hiểu. Hộ nào nhận tiền đền bù rồi phải có thông báo rõ cho người dân biết thời gian di dời và cho hộ dân đó ký cam kết, đến thời gian không bàn giao mặt bằng buộc phải thực hiện công tác thi công.... Yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 30/3/2016.

 Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây