VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hạng mục đầu tư bổ sung đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa

Bộ yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hạng mục đầu tư bổ sung đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km 0 - Km 6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.   

 

Phối cảnh đường nối QL1 và QL47 (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch thực hiện Hạng mục đầu tư bổ sung đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT (gọi tắt là dự án) đã được Bộ GTVT chấp thuận, tình hình triển khai dự án đã bị chậm. Bộ GTVT yêu cầu Liên danh Nhà đầu tư, Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các công việc sau: 

Về công tác hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý: Bộ yêu cầu các đơn vị trong tháng 3/2016, góp đủ vốn chủ sở hữu theo quy định, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng tín dụng với ngân hàng, ký hợp đồng chính thức với Bộ GTVT, hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo quy định. 

Đối với công tác GPMB, hiện khối lượng GPMB vẫn còn khá lớn. Bộ yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư khẩn trương rà soát, thống kê lại toàn bộ khối lượng còn vướng mặt bằng;  Lập bình đồ duỗi thẳng thể hiện chi tiết công tác GPMB trên tuyến: khối lượng đã được bàn giao mặt bằng, khối lượng còn lại chưa GPMB bao gồm công trình hạ tầng, đất nông nghiệp, đất thổ cư, số hộ dân … theo địa giới hành chính, kế hoạch tái định cư; đồng thời lập kế hoạch chi tiết tiến độ công tác GPMB theo các mũi thi công để đáp ứng tiến độ dự án yêu cầu.

Vì Dự án đi qua khu vực trước đây có nhiều bom mìn, do vậy công tác rà phá bom mìn cần quan tâm đặc biệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công. Bộ yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư phải làm việc cụ thể và có văn bản nhắc nhở đơn vị thực hiện công tác rà phá bom mìn phải hết sức thận trọng và chi tiết trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, Bộ yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư phải cử cán bộ chuyên trách cho công tác GPMB, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, Hội đồng đền bù GPMB địa phương để nắm bắt cụ thể tình hình, khối lượng GPMB và tháo gỡ các khó khăn để có mặt bằng sạch thi công; Cung cấp kịp thời kinh phí GPMB cho địa phương đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Để đảm bảo tiến độ thi công theo đúng quy định, Bộ yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công lập lại tiến độ thi công chi tiết cho từng mũi thi công, tăng cường máy móc thiết bị, nguồn vật liệu, nhân lực để đáp ứng tiến độ yêu cầu, đảm bảo không vượt kế hoạch tổng thể đã được chấp thuận; TVGS kiểm tra trình Chủ đầu tư, Ban QLDA An toàn giao thông chấp thuận để triển khai thực hiện (lưu ý dự trù thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các nguyên nhân khách quan khác) đồng thời gửi 01 bản về Cục QLXD & CL CTGT để theo dõi, giám sát thực hiện. Tiến độ hoàn thành xong trước ngày 31/3/2016.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định cho nhà đầu tư để triển khai thi công, đảm bảo an toàn, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Ban QLDA An toàn giao thông, Công ty BOT đường tránh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLXD & CL CTGT) về nhân sự phụ trách và phân giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ theo dõi dự án trước ngày 31/3/2016. 

Yêu cầu với công địa từng đơn vị thi công, các đơn vị phải bố trí biển báo công trường ghi đầy đủ thông tin dự án, đơn vị thi công, giám đốc điều hành và số điện thoại liên hệ. 

Định kỳ 1/2 tháng Sở GTVT Thanh Hóa, Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư họp giao ban một lần với Ban điều hành, tư vấn, nhà thầu để kiểm điểm tiến độ triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Ngoài ra, Ban QLDA ATGT thường xuyên đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án, báo cáo Bộ GTVT các nội dung vượt thẩm quyền.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây