VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Gỡ vướng mặt bằng các dự án ở Bạc Liêu

Chiều 6/4, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã đi thị sát thực tế và kiểm tra tình hình thực hiện các dự án của Bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Nhật kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu

 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật kiểm tra công tác GPMB và tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu
Chiều 6/4, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã đi thị sát thực tế và kiểm tra tình hình thực hiện các dự án của Bộ GTVT đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; gồm: Dự án WB5 - hợp phần B; Dự án đầu tư xây dựng công trình đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu. 

Theo báo cáo của Sở GTVT Bạc liêu, công tác GPMB Dự án WB5 - hợp phần B, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu cơ bản đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc như: tại TP Bạc Liêu, về phần đường dân sinh còn vướng 1 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Phần nạo vét còn vướng doanh nghiệp tư nhân Dũng Quyên đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; đoạn bổ sung 175m đã tổ chức chi trả cho 40 hộ bị ảnh hưởng, đã di dời 30 hộ, chờ cất nhà để di dời 5 hộ, còn 5 hộ đang khiếu nại, thanh tra thanh phố đã thụ lý đơn. Tại huyện Vĩnh Lợi cũng còn 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng để làm đường dân sinh...

Về công tác thi công, theo báo cáo của Ban quản lý các dự án Đường thủy, khối lượng nạo vét đến nay được được 85% nếu đến 20/4 mà giải quyết xong khâu GPMB thì chắc chắc đến 30/6 sẽ xong hoàn toàn và kết thúc dự án đúng tiến độ.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chất vấn đại diện của Ban quản lý các dự án Đường thủy tại sao có những hộ dân và đơn vị đã nhận tiền rồi nhưng đến nay không bàn giao mặt như trường hợp doanh nghiệp tư nhân Dũng Quyên? Đại diện Ban Quản lý các dự án Đường thủy giải trình những người nhận tiền rồi đã chấp nhận bàn giao mặt bằng và chỉ cần báo cho họ trước hai, ba ngày là sẽ giao ngay.

“Đây là dự án vốn vay WB nên không thể dây dưa kéo dài, phải kết thúc đúng vào 30/6”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu, được xây dựng bằng hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn hơn 621 tỷ đồng, theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện còn hơn 100 hộ dân ở hai dầu cầu Cái Dày và Xã Bảo không chịu bàn giao mặt bằng vì còn yêu cầu hỗ trợ tiền san lấp mặt bằng và tài sản trên đất.

Ông Phan Như Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, chủ trương ban đầu là không bồi thường cho các hộ này vì họ xây dựng trên phần đất công trước đây đã bồi thường rồi. Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đã họp và cho ý kiến tiếp tục vận động người dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Nếu không được sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để đưa ra phương án bảo vệ thi công hay là hỗ trợ di dời. Nếu hỗ trợ di dời sẽ gây phức tạp đối với các dự án tương tự. Còn hỗ trợ thi công thì cũng rất khó vì ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân.

Đại diện của địa phương cho biết, tổng số tiền hỗ trợ cho 109 hộ này khoảng 800 triệu đồng. Thứ trưởng Nguyễn Nhật hỏi chủ đầu tư “số tiền dự phòng đã dùng chưa? còn không?”. Đại diện chủ đầu tư cho biết, tiền dự phòng vẫn còn. “Nếu chỉ khoảng 800 triệu thì thống nhất chủ trương hỗ trợ và phải hỗ trợ ngay không cần họp hành, kéo dài dây dưa. Đây là dự án BOT tới 31/7 là phải xong. Nếu chỗ nào khó quá không GPMB được thì cũng kết thúc; những đoạn chưa làm được sẽ bàn giao cho địa phương làm sau”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói. 

Theo Báo Giao thông

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây