VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Dự án nâng cấp QL26: Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến có đủ điều kiện về mặt bằng thi công

Bộ GTVT vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa (Km0+00 - Km2+897) và cải tạo, nâng cấp QL26 đoạn Km3+411 - Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa) & đoạn Km91+383 - Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT.  
Ảnh minh họa

Sau khi xem xét Báo cáo của Cục QLXD&CL CTGT về việc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa (Km0+00 - Km2+897) và cải tạo, nâng cấp QL26 đoạn Km3+411 - Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa) và đoạn Km91+383 - Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc đối với một số nội dung xử lý kỹ thuật theo đề nghị của Cục QLXD&CL CTGT.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban QLDA 5 chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và phối hợp với Chủ đầu tư dự án, chỉ đạo các đơn vị liên quan (TVTK, TVGS và Nhà thầu thi công) xác nhận khối lượng, thống nhất nội dung điều chỉnh, tiến hành thí nghiệm và các thủ tục cần thiết để tổng hợp báo cáo, làm cơ sở để thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Thiết kế và dự toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26) tổ chức, quản lý thực hiện dự án tuân thủ theo các Điều, Khoản của Hợp đồng BOT, các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; Tổ chức, lựa chọn Nhà thầu thi công đảm bảo điều kiện về năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Đối với những nhà thầu yếu kém, cần kịp thời thay thế, điều chỉnh, cắt chuyển khối lượng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến có đủ điều kiện về mặt bằng thi công; chủ động điều chỉnh tiến độ chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bù đắp khối lượng thi công chậm do các yếu tố khách quan. 

Chỉ đạo các đơn vị tư vấn (TVTK, TVGS, TVKĐ...) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công của các nhà thầu xây lắp, nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, ATLĐ và VSMT.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 5 chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình theo quy định; đồng thời đôn đốc, phối hợp với các Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB của địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng theo tiến độ đã cam kết.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

2016-04-27

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây