VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Khẩn trương xử lý một số tồn tại của dự án ĐTXD luồng Sông Hậu

Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý một số tồn tại của Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu theo báo cáo của Thanh tra.      
Khẩn trương xử lý một số tồn tại của Dự án ĐTXD Luồng sông Hậu. Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Bộ GTVT về một số tồn tại trong quản lý ĐTXD Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan phục vụ công tác bàn giao đưa vào sử dụng, thanh, quyết toán dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh sớm bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 913 đến đê biển Hải Thành Hòa và khu vực mặt bằng bổ sung gói thầu số 11 (từ Km18+00 đến Km30+00, trên kênh Quan Chánh Bố) do cắm cọc mặt bằng thiếu. 

Đồng thời Bộ yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo các đơn vị Tư vấn rà soát, đánh giá các khu vực trên kênh Quan Chánh Bố có mái dốc ổn định (hệ số mái dốc 1/4), đã đảm bảo chuẩn tắc luồng để làm cơ sở cho việc chỉ đạo dừng thi công nạo vét tại những vị trí này.

Đối với công tác khảo sát, thiết kế, Bộ yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam và Tư vấn thiết kế Portcoast rà soát, báo cáo cụ thể và đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh một số nội dung thiết kế chưa phù hợp theo như kiến nghị của Tranh tra Bộ làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán.

Về trách nhiệm thực hiện Hợp đồng của các Nhà thầu và công tác nghiệm thu thanh toán, Bộ yêu cầu đơn vị Tư vấn Portcoast rà soát, hoàn thiện các thủ tục thuộc trách nhiệm của mình đối với dự án theo ý kiến của Thanh tra Bộ. Trường hợp Tư vấn Portcoast không phối hợp, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thuộc trách nhiệm, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Ban QLDA Hàng hải rà soát các điều khoản Hợp đồng đã ký báo cáo Bộ GTVT xử lý theo quy định của pháp luật; Đồng thời, giao bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị Tư vấn giám sát từng gói thầu hoàn thiện thủ tục, hồ sơ của dự án.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán để xác định các nguyên nhân đối với khối lượng phát sinh Gói thầu số 6A.

Bộ yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo các Nhà thầu trong Liên danh thi công Gói thầu số 6B khẩn trương ký Phụ lục Hợp đồng làm cơ sở giải ngân, thanh toán theo quy định; Các Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do kéo dài thời gian giải ngân, thanh toán. 

Ban QLDA Hàng hải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định liên quan đến việc bổ sung khối lượng nạo vét Gói thầu số 10B và chỉ đạo Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện công tác nạo vét đảm bảo chuẩn tắc luồng, bàn giao trước 30/4/2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

2016-04-28

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây