VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cầu Ghềnh mới đang vượt tiến độ (2016-05-06)

Sáng 6/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác thi công cầu Ghềnh.  

_DSC1479

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra công tác thi công cầu Ghềnh sáng 6/5.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, ông Vũ Ngọc Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt Khu vực 3 (Ban 3) cho biết các hạng mục thi công cầu Ghềnh vẫn đảm bảo tiến độ, tại công trường, công nhân làm việc liên tục không nghỉ lễ. Một số hạng mục đang vượt tiến độ. Cụ thể, tại mố bắc đã hoàn thành đổ bê tông 4/4 cọc khoan nhồi. Mố nam đang triển khai thi công bệ mố, lắp dựng ván khuôn bệ 70%, cốt thép bệ mố đạt 100%.

Đối với trụ T2, đến ngày 12/5 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác thi công cọc khoan nhồi (gồm 9 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m). Hai nhịp dầm đã hoàn thành lắp thử trong xưởng hiện đang tiến hành phun cát, tẩy gỉ, sơn dầm…

Dự kiến đến 26/5, các đơn vị thi công sẽ hoàn thành sản xuất, lắp đặt và hoàn thiện thùng chụp cả 2 trụ, đổ bê tông bịt đáy. Hoàn thành thi công phần mố trước 30/5. Triển khai thi công tường chắn đầu cầu, thi công trụ.

IMG_3086

Đường ống dẫn bê tông dài hàng trăm mét tại khu vực thi công cầu Ghềnh.

Ông Thành cũng cho biết thêm đến nay việc triển khai nâng cấp 3 ga đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. Ga Biên Hòa hoàn thành thi công mái che, kéo dài ke ga. Ga Hố Nai hoàn thành đặt mới đường số 3, kéo dài đường số 1 và 60, đặt mới 4 bộ ghi, các bãi hàng đã được thảm nhựa hoàn chỉnh. Ga Trảng Bom đã hoàn thành phần đường bộ dẫn vào ga, hiện đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện thảm nhựa tại 3 bãi hàng.

Về công tác giải ngân, Tổng Công ty Đường sắt VN đã cho ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng. Từ ngày 21/4 Ban 3 đã giải ngân cho các đơn vị hoàn tất thủ tục. Riêng một số đơn vị chưa giải ngân tạm ứng do chưa nộp bảo lãnh tạm ứng theo quy định.

IMG_3232

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường thủy qua khu vực công trường cầu Ghềnh.

 

Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao nỗ lực của Ban 3 và các nhà thầu đã bám sát tiến độ một số hạng mục, vượt tiến độ theo yêu cầu. Hiện trên công trường cầu Ghềnh có 2 đường găng là thi công các trụ và lắp lao dầm. Trước đó là phương án di dời 2 trụ cầu Ghềnh cũ để không ảnh hưởng đến công tác thi công. Thứ trưởng Đông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải bám sát tiến độ thi công, đồng thời phải đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

“Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, các đơn vị thi công lập lại phương án đảm bảo ATGT đường thủy qua công trường cầu Ghềnh để không xảy ra sự cố trên công trường thi công”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Liên quan đến sự cố đường thủy sà lan va xô vào khu vực thi công cầu Ghềnh rạng sáng 24/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu thay thế nhà thầu điều tiết giao thông thủy qua công trường cầu Ghềnh.

Nguồn: baogiaothong.vn

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây