VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh QL1, tỉnh Tiền Giang ( 2016-05-06)

Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.   
Thi công tuyến tránh Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của Tổ rà soát tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 8 (Ban QLDA 8), Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái, Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và Xây dựng giao thông 1 (Nhà đầu tư), Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (Công ty BOT) và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.  

Cụ thể, Bộ yêu cầu Nhà đầu tư, Công ty BOT chủ động, khẩn trương chỉ đạo các Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu xây lắp rà soát, khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ theo quy định đối với các nội dung đã nêu trong báo cáo của Tổ rà soát.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu Ban QLDA8, Nhà đầu tư, Công ty BOT làm việc với địa phương, thống nhất kế hoạch, mốc thời gian bàn giao mặt bằng thi công để có kế hoạch triển khai hoàn thành các gói thầu còn lại của dự án; chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu, tư vấn tập trung nhân lực, máy móc, tài chính, thi công quyết liệt đảm bảo hoàn thành các gói thầu tuyến tránh trước ngày 15/6/2016.

Với các gói thầu chậm tiến độ, Bộ yêu cầu Công ty BOT căn cứ vào các điều khoản hợp đồng thi công để tiến hành xử lý các khối lượng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; đồng thời báo cáo Bộ GTVT xem xét việc điều chỉnh giá đối với các khối lượng này.

Căn cứ kế hoạch triển khai của Công ty BOT, năng lực nhà thầu thi công, điều kiện bàn giao mặt bằng, Ban QLDA8 có báo cáo Bộ GTVT để xem xét gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình; đồng thời rà soát, có báo cáo chi tiết, xác định nguyên nhân chủ quan và khách quan của việc chậm thời gian thi công xây dựng báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/4/2016 để làm cơ sở xử lý theo điều kiện Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng.

Với trách nhiệm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ yêu cầu Ban QLDA 8 thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được Bộ GTVT giao trong việc quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tích cực đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/5/2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây