VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp ql38 đoạn nối ql1 với ql5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (2016-05-09)

Bộ GTVT vừa có công văn chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT.         

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án (dự kiến ngày 30/4/2016 hoàn thành công tác GPMB qua địa phận tỉnh Hải Dương), Bộ Giao thông vận tải chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT như kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2.

Cụ thể, đối với các gói thầu xây lắp số 11, 12, 13, 14, 15 trên địa phận tỉnh Bắc Ninh: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 31/5/2016; Đối với gói thầu xây lắp số 16, 17 trên địa phận tỉnh Hải Dương: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 31/8/2016; Đối với các gói thầu Điện chiếu sáng, An toàn giao thông, Trạm thu phí: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/9/2016.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo Chủ đầu tư làm việc với địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công tác xác định, phân khai, bóc tách khối lượng các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện tuân thủ quy định hiện hành; đồng thời kiểm tra, rà soát lại bảng tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải về tiến độ đã cam kết.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây