VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Chấp thuận tiến độ thi công tổng thể điều chỉnh dự án Hòa Lạc - Hòa Bình (2016-05-12)

Bộ GTVT vừa có công văn chấp thuận tiến độ thi công tổng thể điều chỉnh - Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT.      

 

Dự án đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình (ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tiến độ tổng thể tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng.

Cụ thể, đối với các đoạn đã được bàn giao mặt bằng trước 31/12/2015, Bộ yêu cầu hoàn thiện trước 30/6/2016. 

Đối với các đoạn được bàn giao mặt bằng sau 31/12/2015, Bộ yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết để đảm bảo hoàn thành sau 3 tháng kể từ khi nhận được mặt bằng và đảm bảo hoàn thành đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình trước 31/8/2016, hoàn thành đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội trước 31/12/2016.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nêu trên, Bộ yêu cầu Ban QLDA 2, Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thực hiện công tác GPMB cho dự án, kịp thời chi trả kinh phí GPMB, sớm nhận được mặt bằng để triển khai thi công, đồng thời tranh thủ các điều kiện thuận lợi, khẩn trương triển khai thi công các gói thầu xây lắp, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Trên cơ sở tiến độ thi công tổng thể đã được Bộ GTVT chấp thuận, Ban QLDA 2, Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu, TVGS và các đơn vị liên quan lập Phụ lục tiến độ thi công tổng thể theo các biểu mẫu chi tiết của Bộ GTVT bao gồm: thông tin tổng quan về dự án; tiến độ thi công tổng thể; tiến độ giải ngân; tiến độ công tác GPMB,… Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phê duyệt và gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLXD&CL CTGT) làm cơ sở tổ chức triển khai và giám sát thực hiện dự án.

Bộ yêu cầu Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu, điều chỉnh tiến độ thi công tổng thể một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thời tiết khu vực công trình, đảm bảo tiến độ dự án, trong đó đặc biệt lưu ý các tháng có điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trong quá trình triển khai thi công, trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, yêu cầu Ban QLDA 2, Nhà đầu tư, TVGS theo dõi, chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Nếu trong quá trình triển khai thi công có những hạng mục bị chậm tiến độ, yêu cầu Ban QLDA 2, Nhà đầu tư chỉ đạo Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh theo hướng tăng thêm mũi thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tăng ca… để bù lại những khối lượng chậm tiến độ.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây