VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Giải quyết dứt điểm hạng mục đấu nối đường ống nước sạch sông Đà thuốc DA cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình trong tháng 6

Sáng 8/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thi công thuộc Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.    

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp
 
Báo cáo của đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP TVXD CTGT Vinaco) cho biết đơn vị này đã đưa ra 3 phương án điều chỉnh thiết kế nút giao đường Hòa Lạc - Hòa Bình với đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm đơn giản hóa việc tổ chức giao thông cho các phương tiện và kiến nghị xây dựng nút giao này theo phương án điều chỉnh đảo giữa. Theo tư vấn thiết kế (TVTK), phương án này sẽ cải thiện được góc giao cho hướng từ Hòa Binh rẽ vào Làng Văn hóa và từ Làng Văn hóa đi Hà Nội, đồng thời tận dụng lại toàn bộ 11,0m mặt đường đang còn tốt, cũng như giúp người giao thông nhận biết được hướng rẽ rõ ràng, tốc độ xe chạy được nâng cao so với các phương án còn lại. Bên cạnh đó, tốc độ thiết kế vận hành trong nút cao hơn.
 
Tại cuộc họp, doanh nghiệp dự án (Công  ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình) cũng đã báo cáo những tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thi công hạng mục đấu nối đường ống nước sạch Sông Đà. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống cấp nước sạch sông Đà, thời gian qua, Doanh nghiệp dự án (DNDA) đã thực hiện rất quyết liệt, chỉ đạo TVTK thống nhất, thỏa thuận với Đơn vị chủ quản (Công ty CP Nước sạch Vinaconex) về giải pháp kỹ thuật hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để triển khai thi công xử lý giao cắt đường ống nước sông Đà - Hà Nội với đường Hòa Lạc - Hòa Bình. DNDA cũng đã chỉ đạo Nhà thầu triển khai thi công lắp đặt đường ống nước mới thay thế đường ống giao cắt với đường Hòa Lạc - Hòa Bình, hiện tại đơn vị thi công đã lắp đặt được 36m/347m và vận chuyển tập kết được 108m/347m. Tuy nhiên việc đấu nối với đường ống nước sạch hiện trạng chưa được Đơn vị chủ quản chấp thuận.
 
Sau khi nghe ý kiến của đại diện DNDA và Công ty CP Nước sạch Vinaconex, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị Cục QLXD và CLCTGT, Ban QLDA 2 sớm tổ chức cuộc họp giữa DNDA và Công ty CP Nước sạch Vinaconex để sớm thống nhất các biện pháp giải quyết vướng mắc giữa hai bên theo đúng quy định của Nhà nước kết thúc đấu nối đường ống nước thay thế trong tháng 6. Trước mắt, để đảm bảo tiến độ Dự án, DNDA cần đưa ra phương án thi công hợp lý để vừa đảm bảo tiến độ Dự án vừa đảm bảo an toàn cho đường ống nước cũ. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đề nghị phía Công ty CP Nước sạch Vinaconex tích cực phối hợp với DNDA để sớm giải quyết vướng mắc này vì mục tiêu chung của đất nước trong xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông.
 
Về phương án nút giao đường Hòa Lạc - Hòa Bình với đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường lưu ý đơn vị TVTK cần mở rộng nền đường, thiết kế góc cua đủ rộng để các phương tiện từ hướng Hòa Bình vào Làng Văn hóa đường dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc.      
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây