VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Lập lại tiến độ tổng thể cao tốc Bến Lức – Long Thành

 Phải lập lại tiến độ tổng thể dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành để xác định thời gian hoàn thành.        

IMG_9980 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Phan Tư

Sáng 16/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Theo ông Đặng Hữu Vị, Trưởng Ban quản lý dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, với 5 gói thầu sử dụng vốn do ADB tài trợ đến nay sản lượng thi công đạt 13,06%, so với kế hoạch thì chậm khoảng 5,87%.

Một số gói thầu như A1, do Liên danh nhà thầu Hala – Vinaconex E&C thi công chậm 3,46%. Gói thầu A2-1, do Liên danh Kukdong – Trung Chính thi công chậm 6,2%. Gói thầu A3, do Hala – Vinaconex E&C thi công cũng chậm 4,33%. Đặc biệt gói thầu A2-2, do Liên danh Samwhan – Vạn Cường thi công chậm đến 16,3%.

Trong khi đó, các gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ của JICA gồm các gói J1, J2, J3 tiến độ đều vượt so với kế hoạch.

Ông Trần Văn Giàu, Phó giám đốc Công ty Trung Chính cho biết nguyên nhân chậm chủ yếu là do nhiều chỗ còn vướng GPMB. Nhà thầu đã tập trung thiết bị, nhân công nhưng một số điểm không thi công được.

Tại buổi kiểm tra công trường, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá các nhà thầu đã có nhiều cố gắng trong việc tập trung thiết bị, nhân lực thi công. Công tác GPMB cũng đã khá hơn trước, một số gói thầu đã GPMB gần hoàn chỉnh.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây