VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án thuộc Cảng KHQT Cam Ranh

Sáng 27/6, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án: xây dựng Đường cất hạ cánh số 2 và Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh thuộc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên; các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ; Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).    

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình trọng điểm Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án), dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng KHQT Cam Ranh được đầu tư  xây dựng mới đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4E, có quy mô và sức chịu tải đáp ứng khai thác an toàn, hiệu quả các loại  máy bay hiện có tại Việt Nam, đồng thời cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật nhằm đảm bảo tiếp nhận loại máy bay mã F trong tương lai.

Dự án được được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 1.936 tỉ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, giai đoạn 1 thi công đường cất hạ cánh số 2 và các đường lăn kết nối với đường cất hạ cánh số 2; giai đoạn 2 thi công đường lăn C4, W6, AC5 và sân đỗ máy bay sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 36 tháng, bắt đầu từ ngày 15/3/2015.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Dự án cần phải thu hồi 1,67ha đất nằm ngoài sân bay do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân quản lý để thi công hệ thống đèn tiếp cận, dẫn hướng máy bay lên xuống. Đến nay, chủ đầu tư đã tổ chức đo đạc xong bản đồ địa chính và đang phối hợp với Bộ Quốc phòng làm các thủ tục thu hồi đất.

Về tiến độ triển khai, hiện tại các nhà thầu thi công vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ thi công bị chậm 70 ngày so vơi tiến độ thi công tổng thể. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do điều kiện thời tiết không thuận lợi, thủ tục về an ninh, rà phá bom mìn cũng như phải đảm bảo an toàn tín hiệu của các thiết bị điều khiển bay ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên tham dự cuộc họp

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh, ông Phan Lê Hoan - Tổng giám đốc CRTC cho biết, Dự án được thiết kế với tổng diện tích khoảng 52.000m2 sàn được đề xuất ở bước chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tổng diện tích sàn Nhà ga sẽ được điều chỉnh thành 178.000m2 cho phù hợp với các bước thiết kế của Dự án để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cũng như yêu cầu khai thác hiệu quả nhà ga.

Dự án được thực hiện theo hình thức BOT do CRTC làm chủ đầu tư với TMĐT khoảng gần 3.400 tỉ đồng. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 8/2016 với tổng thời gian thi công khoảng 16 tháng.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Ban QLDA các công trình trọng điểm Khánh Hòa xây dựng các giải pháp khắc phục chậm tiến độ dự án xây dựng Đường cất hạ cánh số 2; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm bố trí nguồn vốn nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của Dự án.

Đối với DFự án Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần rà soát, điều chỉnh lại các hạng mục đất, đường băng, nhà ga… để thống nhất bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện; Vụ Quản lý doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ vốn điều lệ của CRTC; CRTC sớm hoàn thiện phần thiết kế, có thể tách phần móng nhà ga để triển khai trước; Cục Hàng không Việt Nam rà soát, nghiên cứu và đề xuất phương án thu phí nhượng quyền nhà ga.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây