VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẦU THỐT NỐT VÀ TUYẾN TRÁNH THỐT NỐT, DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GTVT

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cầu Thốt Nốt và tuyến tránh Thốt Nốt, Gói thầu B3-03, Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.   
Ảnh minh họa

Tiến độ Gói thầu B3-03 yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/8/2016; Đến nay, khối lượng thi công của Công ty LHXD Vạn Cường chỉ đạt khoảng 63% so với Hợp đồng (các cầu chưa có kế hoạch lao lắp dầm, chưa đắp xong gia tải nền đường đầu cầu; phần tuyến chưa thi công xong nền K98, móng cấp phối chỉ đạt được 30% khối lượng,…). 

Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, Bộ yêu cầu Công ty LHXD Vạn Cường tập trung huy động năng lực thi công, có các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ; cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn tài chính cho công trường; tăng cường máy móc, thiết bị, nhân công các mũi thi công nền, mặt đường, rãnh cuối tuyến và cán bộ kỹ thuật, triển khai thi công 3 ca/ngày để bù lại khối lượng chậm tiến độ trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Bộ giao Ban QLDA 6, Tư vấn dự án tiếp tục bám sát công trường, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ dự án; Tổ chức hợp giao ban tuần, tháng để kiểm điểm tiến độ và triển khai kế hoạch thi công chi tiết; thực hiện công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán,…đáp ứng tiến độ dự án. 

Bộ GTVT không cho phép kéo dài tiến độ Gói thầu B3-03. Trường hợp Nhà thầu không thi công hoàn thành Gói thầu B3-03 theo tiến độ yêu cầu, tiến hành xử lý theo quy định của Hợp đồng; đồng thời đề xuất phương án điều chuyển khối lượng, bổ sung Nhà thầu có năng lực để hoàn thành gói thầu đúng tiến độ. Thực hiện thủ tục để đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu hàng năm theo quy định của Bộ GTVT. 

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây