ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THI CÔNG MỘT SỐ GÓI THẦU XÂY LẮP DỰ ÁN QL32 ĐOẠN NGHĨA LỘ - VÁCH KIM, TỈNH YÊN BÁI

Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công một số gói thầu xây lắp thực hiện trong giai đoạn 2014-2016 - Dự án cải tạo, nâng cấp QL32 đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim, tỉnh Yên Bái. 

 

Ảnh minh họa

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, Bộ giao thông vận tải chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL32 đoạn Nghĩa Lộ - Vách Kim, tỉnh Yên Bái như kiến nghị của Sở GTVT Yên Bái.

Cụ thể, gói thầu số 4 (Xây dựng tuyến tránh thị xã Nghĩa Lộ hoàn chỉnh): Gia hạn tiến độ thực hiện đến ngày 30/8/2016; Gói thầu số 5 (Xây dựng cầu Thia Km 0+800): Gia hạn tiến độ thực hiện đến ngày 30/7/2016.

Trong quá trình triển khai, Bộ yêu cầu Sở GTVT Yên Bái chịu trách nhiệm xác định, phân khai, bóc tách khối lượng các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời kiểm tra, rà soát lại bảng tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ đã cam kết.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/