VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thi công chi tiết tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình

Chiều 2/8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang.    

 

Đại diện doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án. 
 
Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay đã Hưng Yên đã tiến hành GPMB được 18,88km/23,56Km, hiện còn 4,08Km đoạn qua khu đô thị đại học Phố Hiến chưa GPMB và 0,6Km đoạn qua khu dân cư các xã Chính Nghĩa, Vũ Xá đang thực hiện tái định cư. Nhà thầu thi công đã đào nền, đắp hoàn trả 1m cát được 17,7km (đoạn từ Km0-Km20+850). Do khó khăn về vốn, dự án đã tạm dừng thi công, đến nay chưa triển khai thi công tiếp. Về công tác triển khai thiết kế bản vẽ thi công, hiện Tư vấn đã hoàn thành công tác khảo sát theo nhiệm vụ được duyệt. Sở GTVT Hưng Yên đang chỉ đạo tư vấn trước mắt tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo từng đoạn để trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.
 
Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh này đang rất quyết tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh đã ứng ra 300 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng hơn 18km, còn khoảng 4km nữa tỉnh sẽ ứng tiếp 100 tỷ đồng và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Do vậy, tỉnh cũng đề nghị nhà thầu thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm giảm áp lực cho tuyến đường QL39 qua Hưng Yên cũng như giải tỏa những bức xúc của cử tri Hưng Yên khi mặt bằng đã có mà dự án chưa được thi công.
 
Sau khi nghe ý kiến của địa phương, nhà thầu thi công dự án cũng như đại diện các Cụ, Vụ của Bộ tham dự, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam cũng như phát huy hiệu quả khai thác của các công trình trình giao thông lớn trong khu vực là cầu Thái Hà, cầu Hưng Hà,  đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Tuy nhiên tới nay dự án triển khai với tiến độ rất chậm, nhiều đoạn đã giải phóng mặt bằng những tới nay vẫn chưa được thi công. Do vậy để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, Thứ trưởng yêu cầu UBND các tỉnh thực hiện đúng cam kết với Bộ GTVT trong vấn đề giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công. Song song với đó, Thứ trưởng yêu cầu nhà thầu làm việc với tỉnh chi tiết về công tác giải phóng mặt bằng cũng như chi tiết tiến độ  thi công toàn bộ đoạn tuyến để hoàn thành công việc đúng tiến độ, cũng như cam kết thu xếp đủ vốn cho đầu tư xây dựng tuyến đường đáp ứng kế hoạch, tiến độ đã đặt ra.   
 
Được biết Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam là tuyến đường bộ rất quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, nhất là hai tỉnh Hưng Yên, Hà Nam. Đoạn qua địa bàn Hưng Yên có tổng chiều dài gần 25km. Điểm đầu tiếp nối với nút giao liên thông giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa bàn xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ) với quy mô mặt cắt ngang nền đường 22,5m đối với đoạn thông thường (giải phân cách giữa l,0m); đối với những đoạn đi trùng quy hoạch khu đô thị nền đường rộng 24m có dải phân cách giữa được bó vỉa rộng 2m.
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây