VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG QL1 TỈNH KHÁNH HÒA

Bộ GTVT chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu XL.02 và XL.06 thuộc Dự án mở rộng QL1, đoạn Km1392 - Km1405 & Km1425 - Km1445, tỉnh Khánh Hòa; các gói thầu XL.01, XL.02, XL.03, XL.04, XL.05 và XL.06 thuộc Dự án mở rộng QL1, đoạn Km1445 - Km1488, tỉnh Khánh Hòa.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương theo đề nghị của Ban QLDA 7, cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu XL.02 và XL.06  thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn Km1392 - Km1405 và Km1425 - Km1445, tỉnh Khánh Hòa đến ngày 30/9/2016 để thi công một số hạng mục bổ sung và thực hiện các thủ tục nghiêm thu, thanh, quyết toán gói thầu. 

Trong đó, công tác thi công xây lắp các hạng mục bổ sung tại gói thầu XL.02 theo chủ trương của Bộ GTVT tại văn bản số 16946/BGTVT-CQLXD ngày 21/12/2015 được hoàn thành trước ngày 30/6/2016; Công tác thi công xây lắp các hạng mục trong hợp đồng ban đầu đối với gói thầu XL.06 hoàn thành trước ngày 31/12/2015; các hạng mục bổ sung tại gói thầu XL.06 theo chủ trương của Bộ GTVT tại văn bản số 16652/BGTVT-CQLXD ngày 16/12/2015 được hoàn thành trước ngày 31/3/2016.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu XL.01, XL.02, XL.03, XL.04, XL.05 và XL.06 thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn Km1445 - Km1488, tỉnh Khánh Hòa đến ngày 30/9/2016 để thi công một số hạng mục bổ sung, phát sinh và thực hiện các thủ tục nghiêm thu, thanh, quyết toán gói thầu. 

Trong đó, công tác thi công xây lắp các hạng mục bổ sung tại gói thầu XL.01, XL.02, XL.03, XL.04 và XL.05 theo chủ trương của Bộ GTVT tại văn bản số 1140/BGTVT-CQLXD ngày 27/01/2016 được hoàn thành trước ngày 30/6/2016; Công tác thi công xây lắp các hạng mục trong hợp đồng ban đầu đối với gói thầu XL.06 hoàn thành trước ngày 31/12/2015; các hạng mục bổ sung tại gói thầu XL.06 theo chủ trương của Bộ GTVT tại văn bản số 16651/BGTVT-CQLXD ngày 16/12/2015 được hoàn thành trước ngày 31/3/2016.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban QLDA 7 chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ hoàn thành các gói thầu như cam kết; chỉ đạo các Nhà thầu, Tư vấn giám sát và các bên liên quan hoàn thành các gói thầu nêu trên đúng thời gian gia hạn. Đồng thời, có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục gia hạn các hợp đồng nêu trên theo quy định; phân tách rõ các khối lượng chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan làm cơ sở xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng (phát sinh chi phí TVGS, chi phí quản lý dự án).

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây