VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG - DA ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC – LONG THÀNH

Bộ GTVT yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tăng cường kiểm soát chất lượng thi công - Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. 

 

Ảnh minh họa

Sau khi xem xét báo cáo của Cục Quản lý XD&CL CTGT về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Bộ GTVT yêu cầu VEC tổ chức lập lại kế hoạch tiến độ thi công chi tiết các gói thầu cho phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện của các nhà thầu. 

Trong đó, đối với các gói thầu phần đường đã triển khai (A1 ÷ A4), Bộ yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động và thi công đảm bảo tiến độ trên các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. Đối với các hạng mục chậm, yêu cầu các nhà thầu điều chỉnh kế hoạch thi công chi tiết, có giải pháp bù lại các khối lượng chậm thực hiện. VEC rà soát các quy định của Hợp đồng, có biện pháp xử lý chậm tiến độ của nhà thầu gói thầu A2-2 theo quy định.

Đối với các gói thầu phần cầu đã triển khai (J1 ÷ J3), Bộ yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu duy trì, tập trung thi công, đẩy nhanh triển khai các hạng mục là đường găng tiến độ (trụ tháp, nhịp biên); kịp thời giải quyết các công việc cần thiết để phục vụ cho thi công (thiết kế BVTC, chuẩn bị vật liệu, mặt bằng,...), phấn vượt mốc kế hoạch hoàn thành do nhà thầu đề xuất nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với các gói thầu chưa triển khai (A5 ÷ A7), Bộ yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các công việc tiếp theo và chủ động làm việc với ADB cùng các cơ quan có liên quan để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đồng bộ toàn bộ dự án; đồng thời cần lưu ý chủ động làm việc cụ thể với ADB và thương thảo, đàm phán với nhà thầu để thống nhất về thời gian thực hiện gói thầu cho phù hợp nhằm rút ngắn tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ tổng thể thực hiện dự án và hiệu quả đầu tư; Trong quá trình tổ chức đấu thầu và thương thảo hợp đồng các gói thầu xây lắp nghiên cứu để có những điều kiện riêng đối với nhà thầu về thủ tục tạm ứng, khởi công, phát hành Thông báo thực hiện (NTP),… cho phù hợp, đảm bảo nhà thầu phải sớm huy động triển khai thi công ngay sau khi ký hợp đồng, được tạm ứng mà không lệ thuộc vào ngày phát hành NTP. Ngoài ra, cần tập trung, bám sát các cơ quan có liên quan để kịp thời hoàn thành các thủ tục giải ngân, tạm ứng hợp đồng.

Về kiểm soát chất lượng thi công, Bộ yêu cầu VEC, TVGS và các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo chất lượng, lập biện pháp tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công; chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong thi công, đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường; nghiêm túc khắc phục các tồn tại về tổ chức thi công và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước và Cục Quản lý XD&CL CTGT.

Khẩn trương, tập trung tổ chức rà soát xử lý kỹ thuật gói thầu J2 theo yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 9698/BGTVT-QLXD ngày 22/8/2016; sớm có báo cáo Bộ GTVT và Hội đồng nghiệm thu nhà nước theo yêu cầu. 

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Bộ yêu cầu VEC tập trung phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động điều tiết để kịp thời chi trả, bàn giao mặt bằng phù hợp với yêu cầu điều kiện thi công. VEC rà soát, báo cáo chi tiết về các vướng mắc, thể hiện rõ các khối lượng, phạm vi còn vướng do người dân chưa thống nhất đền bù, khiếu kiện,… và kinh phí còn thiếu để chi trả, kế hoạch tiếp tục ứng trước của VEC và đề xuất làm việc với địa phương để tháo gỡ, chi trả trước cho những vị trí cấp bách.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây