VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GPMB DỰ ÁN NÂNG CẤP QL38 ĐOẠN NỐI QL1 VỚI QL5 QUA ĐỊA PHẬN BẮC NINH VÀ HẢI DƯƠNG

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT.    

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT vừa có công văn  đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương; Ban Quản lý dự án 2; Công ty Cổ phần BOT 38 đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối QL1 với QL5 theo hình thức Hợp đồng BOT qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/9/2016. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang tích cực chỉ đạo Nhà đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu triển khai thi công để đáp ứng tiến độ yêu cầu. 

Ngày 13/7/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có cuộc họp với tỉnh Hải Dương, trong đó tỉnh đã cam kết hoàn thành công tác GPMB trước ngày 31/7/2016. Ngày 28/7/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án. Tuy nhiên, công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đang tiến hành rất chậm, ảnh hưởng đến tổ chức thi công của các nhà thầu và tiến độ của dự án.

Bộ Giao thông vận tải cảm thông và chia sẻ với tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương về những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để Dự án hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Hội đồng GPMB; đồng thời có các biện pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án để triển khai thi công, tiến độ hoàn thành trước ngày 10/9/2016. Trường hợp đến ngày 10/9/2016, địa phương chưa bàn giao xong mặt bằng cho Nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác GPMB của dự án.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB các địa phương để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bố trí kịp thời nguồn vốn chi trả cho công tác GPMB. Ban Quản lý dự án 2 tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/9/2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây