VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GPMB HẠNG MỤC TRẠM THU PHÍ, DỰ ÁN MỞ RỘNG QL1

Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ đẩy nhanh công tác GPMB hạng mục trạm thu phí, Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức BOT.     

 

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn tỉnh Ninh Thuận và các Lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đã tích cực phối hợp và ủng hộ quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.  

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT đã đưa vào khai thác được 8 tháng (từ ngày 25/12/2015). Nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và được Bộ GTVT chấp thuận cho phép tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng chính thức.

Hạng mục: Xây dựng trạm thu phí mới nhằm di dời trạm thu phí Thành Hải để đảm bảo khoảng cách giữa 2 trạm thu phí liền kề trên tuyến Quốc lộ 1 theo đúng quy định theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ (khoảng cách giữa hai trạm thu phí khoảng 70 Km) là một hạng mục công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT. 

Theo báo cáo của Nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí trạm thu phí mới vẫn chưa hoàn thành và một số hộ dân cản trở nên Nhà đầu tư không thể tổ chức triển khai thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trạm thu phí và hạn chế khả năng lưu thông của các phương tiện khi đi qua trạm thu phí. Ngoài ra, việc chậm đưa dự án vào khai thác, thu phí sẽ ảnh hưởng tới phương án tài chính của dự án và gây thiệt hại cho Nhà nước do không đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng.

Trước đó, Bộ GTVT đã có Văn bản số đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung quyết liệt để giải quyết, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công trong tháng 7/2016. Tuy nhiên, đến nay công các GPMB chưa có chuyển biến, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trạm thu phí.

Để hoàn thành công tác di dời trạm thu phí, Bộ GTVT kính đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận quan tâm chỉ đạo các ban ngành của địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác GPMB và bàn giao cho các đơn vị thi công trong tháng 9/2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây