Cơ bản hoàn thành phần kết cấu gói thầu số 2 tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên

Theo UBND TP HCM, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 8 tháng thực hiện 151.317 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Một đoạn trong gói thầu tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: Mạnh Cường

Trong đó, tình hình thực hiện các công trình trọng điểm như: thông xe toàn tuyến dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Phạm Văn Đồng); gói thầu số 1a (Gói 1) thuộc dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên “Xây dựng đoạn ngầm”, chuẩn bị thực hiện việc ký kết hợp đồng, gói 1b (xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) có khối lượng thực hiện tổng thể đạt 33%;

Gói thầu số 2, xây dựng đoạn trên cao và depot chiều dài 17,1km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương cơ bản xong kết cấu phần dưới và đang thi công phần thượng của phân đoạn cầu cạn, cầu đặc biệt (gồm 17 phân đoạn cầu cạn và 05 cầu đặc biệt) và 11 nhà ga. Khối lượng thực hiện tổng thể đạt 56%;

Gói thầu số 3, mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng, đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Hệ thống phụ. Tổng khối lượng hoàn thành ước đạt 11% giá trị hợp đồng. Dự kiến hoàn thành các thiết kế kỹ thuật còn lại trong quý III/2016 để triển khai thiết kế chế tạo.

Nguồn: baoxaydung.com.vn