VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GPMB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP.HẢI PHÒNG ĐỂ THI CÔNG DỰ ÁN WB6

Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Hải Phòng hoàn thành công tác GPMB trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng để thi công Dự án WB6.    

 

Ảnh minh họa

Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6) là dự án lớn về đường thủy, được đầu tư trên phạm vi 14 tỉnh/thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Gói thầu CV-A1h-NDTDP thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng là một trong 26 gói thầu xây dựng của Dự án, được khởi công xây dựng từ tháng 01/2012 với thời hạn thi công là 24 tháng (hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 02/2014). Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB nên đến nay đã phải gia hạn 6 lần, theo đó đến 30/9/2016 phải thi công hoàn thành đoạn còn lại thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Theo nhu cầu vốn đối ứng để thực hiện công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tháng 3/2016 Bộ GTVT đã chuyển 34 tỷ đồng về kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng để phục vụ cho công tác GPMB Dự án WB6; Tháng 7/2016, UBND huyện Thủy Nguyên đã thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bồi thường, việc tháo dỡ, di dời của các hộ rất chậm. 

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị UBND TP. Hải Phòng quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công tác GPMB trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 1 hộ chưa hoàn thành công tác di dời để bàn giao mặt bằng, 2 hộ (hộ ông Nguyễn Văn Việt và hộ ông Nguyễn Văn Triệu trú tại thôn 6, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) chưa chịu di dời (mặc dù đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ), gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hoàn thiện, bàn giao gói thầu và quyết toán dự án.

Trước tình hình trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND TP. Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo, đồng thời có các biện pháp quyết liệt để xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công hoàn thành công trình đáp ứng tiến độ.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây