VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

TRƯỚC 15/10, HOÀN THÀNH LỚP BÊ TÔNG NHỰA C12,5 VÀ HỆ THỐNG ATGT ĐOẠN TỪ CẦU THÁI HÀ ĐẾN NÚT GIAO QL38B

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiến hành thi công lớp bê tông nhựa C12,5  và hệ thống an toàn giao thông đối với đoạn tuyến từ cầu Thái Hà đến nút giao QL38B hoàn thành trước ngày 15/10/2016.

 

 Trước 15/10, hoàn thành lớp bê tông nhựa C12,5  và hệ thống ATGT đoạn từ cầu Thái Hà đến nút giao QL38B. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Dự án thành phần 2 – Giai đoạn 1.

Cụ thể, đối với đoạn tuyến từ cầu Thái Hà đến nút giao QL38B (L=5,9km), Bộ yêu cầu Sở Giao thông vận tải Hà Nam chỉ đạo Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tập trung máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu,… khẩn trương tiến hành thi công lớp bê tông nhựa C12,5 (đối với các đoạn tuyến đã ổn định nền đường) và hệ thống an toàn giao thông, tiến độ hoàn thành trước ngày 15/10/2016.

Đối với đoạn tuyến từ QL38B đến cuối tuyến (L=9,7km), Bộ yêu cầu Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẩn trương chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng cho địa phương như đã cam kết; đồng thời chuẩn bị công tác huy động máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tài chính… để triển khai thi công cầu Châu Giang và các đoạn tuyến phải xử lý đất yếu trước ngày 01/10/2016, đảm bảo hoàn thành đoạn tuyến trước ngày 30/6/2017.

Ngoài ra, yêu cầu Sở GTVT Hà Nam chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết theo tiến độ GPMB của địa phương; chấp thuận làm cơ sở theo dõi chỉ đạo Nhà thầu thực hiện, tiến độ hoàn thành trước ngày 26/9/2016; báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam trước ngày 01/10/2016.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây