VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

KHẨN TRƯƠNG GPMB ĐỂ XỬ LÝ SỤT TRƯỢT MÁI TA LUY TRƯỚC MỐ A1, GÓI THẦU SỐ 9, TIỂU DỰ ÁN HẠ LONG – CẢNG CÁI LÂN

Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương GPMB để xử lý sụt trượt mái ta luy trước mố A1, Gói thầu số 9, Tiểu dự án Hạ Long – Cảng Cái Lân.    

 

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ tiểu dự án Hạ Long - Cảng Cái Lân đã được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2014 (phần đường sắt), riêng gói thầu số 9 - Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân chưa được bàn giao đưa vào sử dụng do ảnh hưởng của sự cố sụt trượt tại Km 0+279 - Km 0+500 trước mố A1.

Để có mặt bằng thi công, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh bàn giao mặt bằng để thi công; trong năm 2016 đã có thông báo và gửi công văn đề nghị UBND tỉnh bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay phạm vi xử lý sụt trượt trước mố A1 vẫn chưa được bàn giao đủ mặt bằng để thi công. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt (Ban QLDAĐS), hiện nay tình hình sụt trượt diễn ra rất phức tạp (3 nhà dân có sự dịch chuyển lớn hơn 2m so với vị trí đã được tư vấn xác định cuối năm 2014, khối trượt trên đỉnh đồi thuộc phạm vi đất dự án của Công ty 577 phát triển mạnh đẩy trồi mặt đường đoạn Km0+340 - Km0+390 cao hơn 1,2m, sạt lở đất tại một số điểm….). Việc chậm bàn giao mặt bằng để thi công có thể gây mất an toàn cho các hộ dân đang sinh sống trên cung trượt và các hạng mục công trình đã thi công. Nguồn vốn trung hạn bố trí cho xử lý sụt trượt gói thầu số 9 sẽ kết thúc năm 2016, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân đang sinh sống trên khu vực sạt trượt và tránh hư hỏng cho các hạng mục công trình đã thi công, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB còn lại để bàn giao cho Nhà thầu thi công. Trường hợp, chậm GPMB để xảy ra sự cố mất an toàn về tài sản và tính mạng Bộ GTVT sẽ không chịu trách nhiệm.

Mặt khác, chỉ đạo Công ty cổ phần 577 xử lý ngay khối trượt thuộc phạm vi dự án Khu biệt thự đồi Thủy sản để không không gây ảnh hưởng đến các hạng mục của gói thầu số 9 như đã thống nhất; đồng thời chỉ đạo Công ty 577 phối hợp với Ban QLDAĐS để xử lý đồng bộ khu vực giáp ranh của hai dự án đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây