VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

31/10 phải có mặt bằng sạch để sớm hoàn thành QL38

Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, nhà đầu tư và nhiều cơ quan của Bộ GTVT nhằm gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT.    

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì buổi họp

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án là Ban QLDA2 cho biết, về tình hình triển khai thi công, tổng giá trị khối lượng xây lắp đã hoàn thành đến nay là hơn 646/hơn 789 tỷ đồng, đạt 82% so với giá trị hợp đồng. Đến nay trên toàn tuyến đã thi công được hơn 26km cấp phối đá dăm loại 2 (đạt 94%), thi công được hơn 25km cấp phối đá dăm loại 1 (91%); hơn 24km bê tông nhựa (87%); hơn 20km bê tông nhựa C12,5 (72%).

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA2 và nhà đầu tư cũng cho biết, mặc dù các Hội đồng GPMB các địa phương đã vào cuộc tích cực để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, Ban QLDA2 cùng Nhà đầu tư đã làm việc trực tiếp với các Hội đồng này để giải quyêt các khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công những vị trí còn vướng mắc nhưng tại Bắc Ninh vẫn còn vướng tại TP.Bắc Ninh 10 hộ; huyện Tiên Du 5 hộ dân và 1 ngôi mộ. Tại Hải Dương cũng còn vướng gần 1km không thể thi công được tại Gói thầu số 16 và 17.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện Ban QLDA2, Nhà đầu tư, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường; đại diện lãnh đạo Sở GTVT TP.Hải Dương và các cơ quan của Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị lãnh đạo 2 địa phương là Bắc Ninh và Hải Dương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân cũng như phê duyệt tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

“Riêng tỉnh Hải Dương, đề nghị lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các Hội đồng GPMB huyện Cẩm Giàng sớm có kế hoạch và bảo vệ thi công cho các đoạn vướng mắc còn lại; Huyện Bình Giang sớm đưa phương án bổ sung cho các hộ dân còn lại và phê duyệt phương án bồi thường để hỗ trợ chi trả và bồi thường cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu.

Song song với đó, để đẩy nhanh tiến độ GPMB, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu Công ty cổ phần BOT QL38  rà soát cụ thể hiện trạng rung, nứt nhà dân để đền bù thỏa đáng theo đúng các quy định của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng, không làm thiệt hại đến lợi ích kinh tế của người dân nhưng phải đảm bảo tiến độ dự án và các quy định của Nhà nước và pháp luật.

“Nếu cần thiết phải đưa người dân ký biên bản hiện trạng cũng như cam kết của nhà đầu tư để đền bù cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nói.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị hạn cuối cùng đến 31/10/2016 các địa phương phải bàn giao mặt bằng sạch 100% cho nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu các cơ quan liên quan phải tiến hành thi công ngay các vị trí đã được địa phương bàn giao mặt bằng, cùng đó phải đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây