VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Nỗ lực xong sớm Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, phục vụ APEC

Sáng 13/10, trực tiếp kiểm đến tiến độ Nhà ga hành khách Quốc tế-Cảng KHQT Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ đạo các đơn vị chức năng nỗ lực đảm bảo hoàn thành đúng ngày 30/4/2017.      

 

xong-som-nha-ga-quoc-te-da-nang

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án Nhà ga hành khách quốc tế-Cảng HKQT Đà Nẵng đến ngày 30/4/2017. Ảnh Xuân Huy

Sẵn sàng "mở hàng" ngày 29/3/2017

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Lê Khắc Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT, chủ đầu tư dự án) cho biết: tiến độ, chất lượng công trình vẫn đang được kiểm soát chặt. Dự án vượt qua thời điểm áp lực về thời tiết, GPMB để tiếp đà "bức tốc" giai đoạn nước rút.

Trên công trường, các nhà thầu tập trung công tác thi công lắp dựng mái nhà ga, vách kính, đường tầng.... Đáng kể, đến nay phần mái thấp đã đạt khối lượng 100%, lớp 2 phần mái cao cũng đạt hơn 20%. Dự kiến hạng mục này hoàn thành vào trung tuần tháng 11/2016 tới. Riêng thi công vách kính 2 bên cánh đạt gần 50%, mục tiêu hoàn thiện kính bao che cuối tháng 12/2016...

Nhìn bên ngoài, diện mạo nhà ga hành khách quốc tế này đang hình hài từng ngày. Ngay tháng tới, các hạng mục trang thiết bị được tập kết tại công trường và bắt đầu lắp đặt.

Ông Phạm Quốc Hiếu, Cục phó Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) lưu ý: Cần có biểu đồ tiến độ cụ thể với những "đường găng" có thể phát sinh ở gói thầu lắp mái, lắp kính. Đây là hạng mục quan trọng đặc biệt trong bối cảnh thời tiết bất lợi, lắp đặt trang thiết bị.

thu-truong-Nhat-kiem-tra-cang-HK-QT-Da-Nang-2

Thứ trưởng Nguyễn Nhật trong chuyến kiểm tra công trình tháng 7/2016

Theo ông Hồng, AHT chủ động các giải pháp xử lý vấn đề GPMB tồn đọng, thời tiết để không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Với việc định hình khung mái, trường hợp mưa gió, các nhà thầu phủ bạt bên trên để thi công các hạng mục phía dưới bình thường...

Ông Lê Xuân Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kiêm Giám đốc CHK quốc tế Đà Nẵng cho biết: Chậm nhất đến ngày 15/2/2017, đơn vị bàn giao trụ sở nhà điều hành Cảng HKQT Đà Nẵng cho dự án, để triển khai khu vực cảnh quan, bãi đỗ ô tô.

"Với diễn biến hiện nay, việc hoàn thiện kỹ thuật công trình vào ngày 15/3/2017 rất khả thi. AHT cho chạy thử liên động trong vòng 15 ngày trước khi cho khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 29/3/2017, và khánh thành ngày 30/4/2017, đảm bảo thời gian phục vụ APEC 2017", ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT AHT nhấn mạnh.

Chủ động phương án khai thác

Ghi nhận nỗ lực triển khai dự án, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ đạo AHT, các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng dự án. "Đây là mô hình tiên phong XHH của ngành hàng không về nhà ga hành khách; lại đúng dịp APEC 2017, là bộ mặt của ngành GTVT, Đà Nẵng nên càng phải nỗ lực đảm bảo tiến độ hoàn thành, chủ động rút ngắn thời gian thi công, đưa vào khai thác trước thềm APEC 2017", Thứ trưởng nhấn mạnh.

xong-som-nha-ga-quoc-te-da-nang-2

Dự kiến phần mái hoàn thành vào trung tuần tháng 11/2016 tới

Theo ông Hồng, bình thường những dự án như ga quốc tế này phải mất 3-4 năm mới có thể hoàn thành, nay rút ngắn chỉ còn 16 tháng. Các đơn vị rất khẩn trương, tích cực. Đến nay các đường găng kỹ thuật đều đã được xử lý cơ bản. 

Thứ trưởng lưu ý, các bên liên quan cần chủ động hoàn thiện phương án khai thácnhà ga sao cho hiệu quả, hiệu năng. Trên cơ sở phương án khai thác AHT trình Bộ GTVT (từ tháng 7/2016-PV), trong ngày mai (14/10), Bộ GTVT họp các đơn vị chức năng để thẩm tra, lấy ý kiến, phê duyệt. Từ mô hình kiểu mẫu này, Bộ nhân rộng thu hút đầu tư, khai thác tại các nhà ga hàng không đang bức thiết nâng cấp, mở rộng khác.

Vấn đề phục vụ APEC 2017, ông Tùng cho biết đã nhận thông báo về việc cần đến hơn 40 vị trí sân đỗ máy bay dịp này. Trong khi đó, sân bay Đà Nẵng mới có 24 vị trí sân đỗ. Phương án sẽ mở rộng thêm 6 vị trí sân đỗ khác, thống nhất với đơn vị quản lý sân bay quân sự để mượn thêm 20 sân đỗ khác. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng, cần sớm hoàn thiện các hạng mục nâng cấp sân đỗ, phòng chờ VIP (phục vụ APEC 2017)...  

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam thành lập ngay tổ kiểm tra, rà soát các hạng mục trên, có các tiến độ triển khai cụ thể để đảm bảo đồng bộ hạng mục khi đưa vào khai thác đồng bộ dịp APEC 2017; không để mượn sân đỗ các sân bay khu vực khác.

Các mục tiêu tiến độ quan trọng:

- Ngày 1/9/2016 đến 29/3/2017 hoàn thiện nhà ga và lắp đặt ME; 

- Ngày 1/11/2016 đến 28/2/2017 hoàn thành lắp đặt thiết bị hàng không; 

- Ngày 15/3/2016 đến 15/12/2016 thi công và hoàn thiện đường tầng; 

- Ngày 1/11/2016 đến 28/2/2017 thi công sân đỗ ô tô và cảnh quan; 

- Ngày 15/3/2017 đến 29/3/2017 chạy thử tải, test liên động; 

- Ngày 29/3/2017 đến 30/4/2017 vận hành thử có chuyến bay và hành khách; 

- Ngày 30/4/2017 khánh thành

 

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây