VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.    

 

Ảnh minh họa

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2016 theo Hợp đồng của dự án và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2, Nhà đầu tư chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết với thời gian hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2016 (có dự trù các yếu tố bất lợi), có biện pháp quyết liệt yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện các đoạn Km104+120 - Km104+480, đoạn Km109+320 - Km110+333 và các đoạn tuyến khác hiện là đường găng về tiến độ của dự án.

Đồng thời có kế hoạch tập kết vật liệu và đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục thảm bê tông nhựa còn lại của dự án. Yêu cầu các đơn vị sản xuất, thi công BTN phải tăng ca và có biện pháp dự phòng thêm trạm trộn BTN để đảm bảo tiến độ dự án.

Mặt khác, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện khối lượng ốp mái taluy, ốp rãnh dọc. Khối lượng trên còn nhiều, yêu cầu Nhà đầu tư chỉ đạo các đơn vị bổ sung thêm nhân công để thi công các hạng mục trên, đặc biệt là đoạn Km103 - Km105.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Nguồn: http://cucqlxd.gov.vn/

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây